¤ Achèvement des travaux de Génie Civil et électromécanique du poste de Glo Djigbé à 97%
¤ Réalisation des travaux de Génie-civil(voies de repos et desserte des transfos, les bâtiments de commande, clôture) et diverses fournitures électromécaniques au poste de Gakpé à 37%
¤ Réalisation des travaux de Génie-civil au poste de Comè et fourniture à 36,5%
¤ Réalisation des tranchées avec pose de fourreaux, construction des chambres de jonction des lignes souterraines 161 kV Sèmè-Tanzoun à 75% 
¤ Réalisation des tranchées avec pose de fourreaux des lignes souterraines 63 kV Ouèdo-Maria Gléta à 86,8% 
¤ Réalisation des travaux de Génie-civil(Clôture, massifs, bâtiments de commande au poste de Sèmè  à 40%
¤ Montage électromécanique et réglages de pointes de diamant au poste de Tanzoun 90%
¤ Réalisation des travaux de Génie-civil aux poste de Maria Gléta  et Ouèdo 12%
¤ Réalisation des travaux de Génie-civil (terrassement et clôture, massifs et voies de repos transfos),diverses fournitures électromécaniques au poste d’Athiémè  29 %
¤ Lancement des travaux de construction du poste d’Avakpa
¤ Réalisation des travaux de fondation des lignes aériennes Avakpa-Gakpé-Glodjigbe  25%
¤ Réalisation des travaux de piquetage  de piquetage de tracé de la ligne Athiémè-Comè-Lokossa 100%