Retard de démarrage de la composante HTB _ lot 1 (construction de la ligne 63 kV Lokossa – Hagoume et la sous-station 63/20 kV de Hagoume) dû à la demande d’actualisation des prix par l’entreprise. L’autorisation du Conseil des Ministres est recommandée par le Conseil d’Administration de la SBEE en vue de la prise en charge du surcoût engendré par son budget