Les difficultés et contraintes qui ont entravé l’évolution du projet sont :  la suspension pendant 6 mois de toutes les procédures de passation de marché à l'ACISE, le long délai du processus de la passation de marchés ayant conduit à l’attribution du marché des travaux de l'UNSTIM au groupement d’entreprises CMM/SEQUENCE, le changement du site initial du projet l'UNA qui s'est avéré non constructible.