Retard d’environ 6 mois de la livraison de la bande passante par le WACREN (suite à un appel d’offre infructueux) 

Vol des équipements du site de Natitingou ; nécessité de procéder à une nouvelle commande et prise en compte du rallongement des délais de livraison du fait de la pandémie COVID 19.