(2789,210,22,1,'Amélioration de la mobilisation des ressources et du suivi-évaluation des actions du domaine de la gouvernance',NULL,NULL,0,2022,0,'Renforcement des mécanismes de gestion financière et administrative ;','',NULL,1,NULL,'Planification stratégique solide ; sensibilisation et communication ; transparence et redevabilité',1,NULL),(2790,198,9,16,'Organisation des tests et concours professionnels et d\'entrée dans la fonction publique',NULL,'100',120526,2022,120526,'Recrutement de cent 100 auditeurs de justice au profit du ministère de la Justice et de la\nLégislation au cours de l’année 2022 ;\nRecrutement de trente 30 internes des hôpitaux en médecine au profit du Ministère de la Santé au titre de l’année 2022 ;\nRecrutement de cinq cent cinq 505 Agents Contractuels de Droit Public de l’Etat au profit du D2Ministère de la Santé au titre de l’année 2022.','Recrutement de cent 100 auditeurs de justice au profit du ministère de la Justice et de la\nLégislation au cours de l’année 2022 ;\nRecrutement de trente 30 internes des hôpitaux en médecine au profit du Ministère de la Santé au titre de l’année 2022 ;\nRecrutement de cinq cent cinq 505 Agents Contractuels de Droit Public de l’Etat au profit du D2Ministère de la Santé au titre de l’année 2022.','Néant',1,'','Mise en place des plateforme concours fonctionnels',0,NULL),(2791,199,9,16,'Réorganisation de l’Administration publique et amélioration des rémunérations des travailleurs des secteurs public et privé',NULL,'49',88000,2022,43120,'Le CCSP de LOKOSSA est installé et fonctionnel,\nQuatre (04) rapports  d\'étude et deux (02) de renforcement des capacités des agents disponibles,','Organisation d\'un atelier de renforcement des capacités des membres du cadre institutionnel sur la gestion de changement dans le contexte des réformes de la fonction publique (approches, processus et outils),\nSensibilisation des agents de l\'Etat du niveau central et des services déconcentrés du MTFP sur les résistances aux changements liés aux réformes et projets inscrits au PAG 2021-2026,\nSensibilisation sur les valeurs morales éthiques et citoyennes dans les départements,\nAcquisition et installation d\'équipements pour la mise en place du Centre Communautaire de Service Public (CCSP) à la Mairie de Lokossa,\nElaboration du Plan d\'Evolution du Système d\'Informations du MTFP (PESI-MTFP),\nEvaluation des concours de recrutement des agents de l\'Etat organisé par le MTFP de 2016-2021,\nConstitution d\'une banque de données numériques des épreuves, corrigé-types et autres, des concours et tests de recrutement des agents de l\'Etat dans l\'Administration publique,\nReforcement de capacités sur site des points focaux des 9 centres de service public (centres communaux, guichets SRU),\nAcquisition de fournitures au profit des 19 centres de service public (centres communaux, guichets SRU)\nAcquisition de fournitures de bureau.','Insuffisance de ressources disponibles',0,'','PAG 2021-2026',0,NULL),(2792,200,9,16,'Suivi des réformes administratives, institutionnelles, sectorielles et globales',NULL,'100',25000,2022,25000,'Les rapports général Suivi des réformes administratives, institutionnelles, sectorielles et globales et les exemplaires du tableau de bord sont disponibles','Suivi de l\'opérationnalisation des classes sportives dans les collèges et lycées pilotes ; \nEdition du tableau de bord de suivi des réformes de l\'année 2021 ; \nVulgarisation du tableau de bord de suivi des réformes dans les directions départementales et les mairies ; \nPoursuite du suivi de la mise en œuvre des Plans de décentralisation et de déconcentration (Plans 2D) dans les mairies ; \nVulgarisation du code des valeurs et d\'éthique de la fonction publique ; \nSuivi de l\'opérationnalisation du système de passation des marchés publics dans les préfectures et les mairies ; \nElaboration et transmission du rapport au Ministre ; Acquisition de carburant pour mission.','',1,'','Starégie de  Développement et de Modernisation de l\'Administration du travail',0,NULL),(2793,210,9,1,'Mobilisation des ressources financières au niveau de la caisse de la régie d\'avances du Ministère',NULL,'73',19400,2022,14162,'Extension et formation du logiciel Mpro Finance au profit des DDTFP','Achat de cartes prépayées de la SBEE au profit des compteurs d\'électricité des structures du ministère,\nAchat de carburant et lubrifiants pour le fonctionnement de la DAF,\nPaiement des indemnités de mission à l\'intérieur sur les charges communes,\nPaiement des indemnités de mission à l\'extérieur sur les charges communes,\nRèglement des frais relatifs aux actions de communication sur les médias (Communiqué radio, reportage, etc.),\nFonctionnement de la caisse de menues dépenses de la DAF ,\nRéalisation des travaux de régularisation des Ordres de Paiment (OP) de l\'année 2021,\nAchat de carburant et lubrifiants au profit groupe électrogène sur les charges communes ,\nAchat de carburant et lubrifiants au profit des charges communes pour les missions à l\'intérieur sur instructions de l\'Autorité ,\nExtension et formation du logiciel Mpro Finance au profit des DDTFP,\nMission d\'une équipe de suivi de l\'extension et de formation du logiciel MproFinance au profit des DDTFP.','Insuffisance de ressources disponibles',0,'','Starégie de  Développement et de Modernisation de l\'Administration du travail',0,NULL),(2794,173,9,16,'Mise en œuvre du Projet d\'Appui à la Réforme et à la Modernisation de l\'Administration Publique',NULL,'100',27000,2022,27000,'Mise en place et fonctionnement des centres communaux de service public de Ouèssè, Covè, Adjarra et Sèmè \r\n Mise en place et fonctionnement du guichet SRU  de la DDTFP Atacora','organisation de l\'atelier ; \nrédaction du rapport ; \nrecrutement des consultants ; \norganisation de l\'atelierde validation des supports de communication ;\nvalidation du rapport provisoire ; \nAdopion du rapport final ; \nsignature des accords de partenariat avec les OSC ; \norganisation des activités des OSC ; \nréceptionner le guichet SRU  de la DDTFP Atacora ;\nsuivi des travaux de mise en place des  centres communaux de service public de Covè, Ouèssè, Adjarra et Sèmè ; \nréceptionner  les centres communaux de service public de Ouèssè, Covè, Adjarra et Sèmè ; \nOrganiser le lancement des centres communaux de service public de Ouèssè, Covè, Adjarra et Sèmè ;\nRéalisation des travaux de maintenances et suivi du fonctionnement des CCSP ; \nRéalisation et diffusion  (skecth, affiches, etc) ; \nrecrutement des VNS ; \nMise à disposition des VNU.',NULL,1,NULL,'Appui technique et financierdu PNUD',1,NULL),(2795,26,26,3,'Dotation des universités publiques en équipements et en matériels adéquats de gymnastique et de sport d\'entretien',NULL,'100',25000,2022,25000,'Trentre-trois (33) entités universitaires publiques ayant participé aux jeux universitaires 2022 ont bénéficié d\'équipements et matériels de gymnastique et de sport d\'entretien.','Tous les étudiants s\'adonnant à la pratique sportive dans ces entités universitaires publiques profiteront de ces matériels octroyés à leur entité.',NULL,1,NULL,'L\'étroite collaboration entre le Ministère des Sports et le Ministère de l\'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique à travers respectivement l\'Office Béninois des Sports Scolaires et Universitaires (OBSSU) et  les différentes universités publiques et privées',1,NULL),(2796,26,26,3,'Organisation des compétitions en Gymnastique,  Cross country chez les scolaires et/ou les universitaires',NULL,'100',20000,2022,20000,'Mille (1 000) athlètes scolaires des deux sexes ont participé à cette compétition.','La participation à cette compétition à été ouverte aux scolaires sans aucune discrimination .',NULL,1,NULL,'L\'implication des Directeurs Départementaux des Sports et des Directeurs des collèges dans la sensibilisation des scolaires à participer à la compétition',1,NULL),(2797,26,26,3,'Organisation du \"Tournoi des Institutions de la Fonction Publique\" (TIFoP 2022)',NULL,'100',22000,2022,13182,'Promotion de la pratique du sport dans l’administration publique pour le bien-être physique et mental des agents de l\'Etat qui ont défendu l’étendard de leur ministère respectif à travers la pratique des disciplines sportives que sont le football, le handball et l\'Athlétisme. \r\n\r\nDouze (12) institutions de la Fonction Publique ont participé au TIFoP 2022 avec un effectif cumulé de quatre-cent-vingts (420) joueurs en football masculin et en Handball féminin. Et plus de 500 spectateurs ont été enregistrés lors des matches.','La participation à ce tournoi est perrmise à tous les travailleurs de la Fonction Publique sans aucune discrimination .',NULL,1,NULL,'Forte implication des autorités du Ministère des Sports et de celles des autres Ministères à la réussite du tournoi ;\r\nForte adhésion des agents de l’Etat des Ministères participant au tournoi',1,NULL),(2798,26,26,3,'Appui à la participation  et au suivi des Associations Sportives aux compétitions internationales (Sport Féminin, Sport d\'entretien, etc …)',NULL,'100',10000,2022,8645,'Une centaine de jeunes et des personnes de troisième âge, venant de tous les départements du Bénin, a été sensibilisée à la pratique du sport d\'entretien.','C\'est une activité qui a connu la participation des diverses couches de la société sans aucune discrimination.',NULL,1,NULL,'Etroite collaboration entre les autorités du Ministère des Sports et les responsables de la Fédération Béninoise du Sport d\'Entretien',1,NULL),(2799,26,26,3,'Organisation des sessions de sensibilisation à la pratique sportive au profit des personnes Handicapées et de petites tailles',NULL,'100',20000,2022,17230,'Des dons d\'équipements ont été faits par le Ministère des Sports au comité paralympique pour la promotion du sport des personnes en situation d\'handicap. Le lot d’équipements offerts est composé de ballons de basket, de jeux de maillots  complets de basketball, de chasubles (jeu 15), de paires de coudières, de boules de masse  et d\'autres équipements spécifiques.','Les bénéficiaires de ces matériels, les personnes en situation d\'handicap, font partie des couches vulnérables de la société béninoise.',NULL,1,NULL,'La forte volonté politique traduite par la participation conjointe du Ministre des Sports, Mr Oswald HOMEKY, et du Ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, Madame Véronique TOGNIFODÉ à la remise du lot d’équipements sportifs au comité paralympique du Bénin, le mercredi 09 février 2022',1,NULL),(2800,26,26,3,'Organisation et lancement de la campagne du sport d\'entretien dans les communes',NULL,'100',15000,2022,13925,'(i) l\'organisation de la marche du cœur, (ii) des interactions avec les responsables de la Fédération Béninoise du Sport d\'Entretien, (iii) la diffusion de messages de sensibilisation à la pratique du sport d\'entretien au CODIR du Ministère des Sports, (iv) la sensibilisation des responsables des associations et clubs de sport d\'entretien à l\'intensification de la pratique','C\'est une activité qui a connu la participation des diverses couches de la société sans aucune discrimination.',NULL,1,NULL,'Forte implication des autorités du Ministère des Sports et de celles des communes abritant les séances de sport d’entretien ;\r\n Etroite collaboration entre les autorités du Ministère des Sports et les responsables de la Fédération Béninoise du Sport d\'Entretien',1,NULL),(2801,26,26,3,'Organisation des activités de sport d\'entretien dans les Communes (tous les 12 départements)',NULL,'100',22296,2022,22033,'+ Organisation de séances de fitness dans les communes par les Directions Départementales des Sports avec la participation effective des clubs de sports d\'entretien des localités;\r\n+ En 2022, 3832 personnes de diverses couches de la société (contre 2614 en 2021) dont 1058\r\nfemmes (contre 754 femmes en 2021) ont participé aux activités de sport d\'entretien organisées par les Directions départementales du Ministère des Sports;\r\n+ En 2022, 234 moniteurs de sports d\'entretien (contre 310 moniteurs en 2021) dont 33 \r\nfemmes (contre 39 femmes en 2021) opérant dans diverses communes à travers les douze départements du pays ont bénéficié de formation sur les thématiques telles que : (i) la  gestion d’une séance de sport d’entretien; (ii) la  santé nutritionnelle;  (iii) les différentes parties  d’une séance d’entrainement et (iv) les Mouvements, gestes et pratiques sportives adaptés aux personnes adultes.','C\'est une activité qui a connu la participation des diverses couches de la société sans aucune discrimination.',NULL,1,NULL,'Etroite collaboration entre les Directions Départementales des Sports et les responsables des Ligues régionales de la Fédération Béninoise de Sport d\'Entretien;\r\nForte adhésion des populations et des autorités des  communes abritant les séances de fitness.',1,NULL),(2802,15,14,4,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(2803,15,14,4,'Construction des salles de classe avec bureau magasin et toillette',NULL,NULL,233614,2022,0,'','','',1,'Projet Prioritaire (DON JAPONAIS)','Construire, réhabiliter, équiper viabiliser les infrastructures scolaires de l\'éducation',0,NULL),(2804,28,14,4,'Suivi des activités des centres du Programme de Cours Accélérés (PCA) et des écoles intégrées et spécialisées',NULL,NULL,7000,2022,0,'Assurer le droit à l\'éducation pour tous les enfants béninois','',NULL,1,NULL,'1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\r\n2) ODD 4',1,NULL),(2805,29,14,4,'Suivi des activités de cantines scolaires et élaboration du répertoire de tous les partenaires privées nationaux intervenant dans l\'alimentation scolaire',NULL,NULL,6000,2022,0,'','','',0,'Projet prioritaire','1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4',0,NULL),(2806,30,14,4,'Participation à la campagne de déparasitage systématique des écolières/écoliers des zones à risque',NULL,NULL,4000,2022,0,'Assurer la sécurité sanitaire des apprenants','',NULL,1,NULL,'1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\r\n2) ODD 4',1,NULL),(2807,31,14,4,'Subvention aux écoles pour leur fonctionnement',NULL,NULL,6222300,2022,0,'','','',0,'','1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4',0,NULL),(2808,33,14,4,'Acquisition de véhicules et motos au profit des corps d\'encadrement au titre de la première année de mise en œuvre du PReQEP',NULL,NULL,500000,2022,0,'','','',0,'Transfert de ressources à l\'AGLO pour conduire l\'opération d\'acquisition','Renforcer les visites de classes pour un meilleur rendement scolaire',0,NULL),(2809,35,14,4,'Commande des manuels et cahiers d\'activités',NULL,NULL,900000,2022,0,'','','',0,'1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4','',0,NULL),(2810,210,14,1,'Elaboration des documents de Planification pour la gestion 2023-2025 (DPPD, PAP, PTA et autres)',NULL,NULL,21000,2022,0,'','','',0,'1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4','',0,NULL),(2811,32,14,4,'Travaux en commission pour la nomination des directeurs d\'écoles maternelles et primaires publiques',NULL,NULL,5000,2022,0,'','','',0,'1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4','',0,NULL),(2812,15,14,4,'Construction des salles de classe avec bureau magasin et toillette',NULL,NULL,233614,2022,0,'','','',1,'Projet Prioritaire (DON JAPONAIS)','Construire, réhabiliter, équiper viabiliser les infrastructures scolaires de l\'éducation',0,NULL),(2813,28,14,4,'Suivi des activités des centres du Programme de Cours Accélérés (PCA) et des écoles intégrées et spécialisées',NULL,NULL,7000,2022,0,'','','',1,'','1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4',0,NULL),(2814,29,14,4,'Suivi des activités de cantines scolaires et élaboration du répertoire de tous les partenaires privées nationaux intervenant dans l\'alimentation scolaire',NULL,NULL,6000,2022,0,'','','',1,'Projet prioritaire','1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4',0,NULL),(2815,30,14,4,'Participation à la campagne de déparasitage systématique des écolières/écoliers des zones à risque',NULL,NULL,4000,2022,0,'','','',1,'','1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4',0,NULL),(2816,31,14,4,'Subvention aux écoles pour leur fonctionnement',NULL,NULL,6222300,2022,0,'','','',1,'','1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4',0,NULL),(2817,33,14,4,'Acquisition de véhicules et motos au profit des corps d\'encadrement au titre de la première année de mise en œuvre du PReQEP',NULL,NULL,500000,2022,0,'','','',1,'Transfert de ressources à l\'AGLO pour conduire l\'opération d\'acquisition','Renforcer les visites de classes pour un meilleur rendement scolaire',0,NULL),(2818,35,14,4,'Commande des manuels et cahiers d\'activités',NULL,NULL,900000,2022,0,'','','',1,'1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4','',0,NULL),(2819,210,14,1,'Elaboration des documents de Planification pour la gestion 2023-2025 (DPPD, PAP, PTA et autres)',NULL,NULL,21000,2022,0,'','','',1,'1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4','',0,NULL),(2820,32,14,4,'Travaux en commission pour la nomination des directeurs d\'écoles maternelles et primaires publiques',NULL,NULL,5000,2022,0,'','','',1,'1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4','',0,NULL),(2821,15,14,4,'Construction des salles de classe avec bureau magasin et toillette',NULL,NULL,233614,2022,0,'','','',1,'Projet Prioritaire (DON JAPONAIS)','Construire, réhabiliter, équiper viabiliser les infrastructures scolaires de l\'éducation',0,NULL),(2822,28,14,4,'Suivi des activités des centres du Programme de Cours Accélérés (PCA) et des écoles intégrées et spécialisées',NULL,NULL,7000,2022,0,'','','',1,'','1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4',0,NULL),(2823,29,14,4,'Suivi des activités de cantines scolaires et élaboration du répertoire de tous les partenaires privées nationaux intervenant dans l\'alimentation scolaire',NULL,NULL,6000,2022,0,'','','',1,'Projet prioritaire','1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4',0,NULL),(2824,30,14,4,'Participation à la campagne de déparasitage systématique des écolières/écoliers des zones à risque',NULL,NULL,4000,2022,0,'','','',1,'','1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4',0,NULL),(2825,31,14,4,'Subvention aux écoles pour leur fonctionnement',NULL,NULL,6222300,2022,0,'','','',1,'','1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4',0,NULL),(2826,33,14,4,'Acquisition de véhicules et motos au profit des corps d\'encadrement au titre de la première année de mise en œuvre du PReQEP',NULL,NULL,500000,2022,0,'','','',1,'Transfert de ressources à l\'AGLO pour conduire l\'opération d\'acquisition','Renforcer les visites de classes pour un meilleur rendement scolaire',0,NULL),(2827,35,14,4,'Commande des manuels et cahiers d\'activités',NULL,NULL,900000,2022,0,'','','',1,'1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4','',0,NULL),(2828,210,14,1,'Elaboration des documents de Planification pour la gestion 2023-2025 (DPPD, PAP, PTA et autres)',NULL,NULL,21000,2022,0,'','','',1,'1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4','',0,NULL),(2829,32,14,4,'Travaux en commission pour la nomination des directeurs d\'écoles maternelles et primaires publiques',NULL,NULL,5000,2022,0,'','','',1,'1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4','',0,NULL),(2830,202,8,16,'Formation professionnelle diplômante des agents de la quatrième promotion du Cycle B et de la deuxième promotion du Cycle C des administrations communales',NULL,'0',107324,2022,112429,'Poursuite et achèvement de la formation des apprenants par filière.\nOrganisation des soutenances de rapports de fin de formation des apprenants de la 4ème promotion du Cycle B et de la 2ème promotion du cycle C','','',1,'','la revue des statuts du CeFAL qui  a renforcé ses interventions',0,NULL),(2831,202,8,16,'Suivi des apprenants des Cycles B  et C en stage',NULL,'0',4320,2022,3970,'Organisation des missions de suivi des apprenants','','',1,'','la revue des statuts du CeFAL qui  a renforcé ses interventions',0,NULL),(2832,202,8,16,'Réalisation d’une étude d’actualisation des curricula de la formation diplômante avec les exigences de la réforme structurelle du secteur de la Décentralisation et les nouveaux statuts du CeFAL',NULL,'0',16000,2022,0,'','','la prise des nouveaux textes qui régissent le CeFAL qui a entrainé le ralentissement du fonctionnement normal des services ',0,'','',0,NULL),(2833,202,8,16,'Renforcement des capacités des nouvelles autorités et cadres administratifs dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la Décentralisation',NULL,'0',60683,2022,0,'','','la prise des nouveaux textes qui régissent le CeFAL qui a entrainé le ralentissement du fonctionnement normal des services ',0,'','',0,NULL),(2834,202,8,16,'Organisation d\'une session de formation au profit des points focaux RH des mairies',NULL,'0',7000,2022,0,'','','la prise des nouveaux textes qui régissent le CeFAL qui a entrainé le ralentissement du fonctionnement normal des services ',0,'','',0,NULL),(2835,202,8,16,'Elaboration des référentiels des métiers communaux',NULL,'0',2000,2022,0,'','','la prise des nouveaux textes qui régissent le CeFAL qui a entrainé le ralentissement du fonctionnement normal des services ',0,'','',0,NULL),(2836,202,8,16,'Organisation des missions d\'inspection et de vérification approfondies dans les communes',NULL,'0',5000000,2022,0,'','','l\'activité est prise a été réalisée par les corps de contrôle dans le cadre d\'une autre mission',0,'','',0,NULL),(2837,202,8,16,'Accompagnement de communes dans l\'exercice de la maîtrise d\'ouvrage communale',NULL,'0',5000000,2022,5000,'les communes du Bénin ont reçu l\'accompagnement de la CONAFIL en matière de maitrise d\'ouvrage','',NULL,1,NULL,'Néant',1,NULL),(2838,211,8,16,'Appui à la mise en place et au bon fonctionnement des organes des EPCI',NULL,'0',7793573,2022,7794,'sensibilisation des acteurs des EPCI créés et des EPCI en création sur les dispositions du code de l\'Administration territoriale notamment les disposition relatives au fonctionnemnt des EPCI,  la gestion financière et le rôle de l\'autorité de tutelle, les séparation entre les organes politiques et l\'organe technique et  administrative','',NULL,1,NULL,'Réforme  strucurelle dans le secteur de la décentralisation  qui  est porteuse d\'élements pouvant permettre l\'opérationnalisation de l\'intercommunalité   et le fonctionnement des EPCI',1,NULL),(2839,203,8,16,'Transfert FADeC fonctionnement',NULL,'0',13638300,2022,13638300,'Les ressources ont été transférées aux communes pour appuyer le fonctionnement des administrations communales','',NULL,1,NULL,'Mise en place d\'un mécanisme de transfert de ressource aux communes pour le financement du développement local',1,NULL),(2840,203,8,16,'Transfert FADeC Investissement',NULL,'0',33959648,2022,28121631,'Les ressources ont été transférées aux communes pour financer les  rélaisations prévus dans les Plans de développement communaux','Le PDC dans sa mise en œuvre tient compte de toutes les couches',NULL,1,NULL,'Mise en place d\'un mécanisme de transfert de ressource aux communes pour le financement du développement local',1,NULL),(2841,202,8,16,'Organisation des missions de suivi du FADeC, d\'appui et d\'assistance aux communes',NULL,'0',19000000,2022,0,'','','',0,'','Mise en place d\'un mécanisme de tranfert de ressource aux communes pour le financement du développement local',0,NULL),(2842,211,8,16,'Réalisation d\'une étude sur le financement des intercommunalités',NULL,'0',3003000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(2843,211,8,16,'Session de la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (CNCD)',NULL,'0',7387743,2022,0,'','','non dispnibilité des acteurs',0,'','',0,NULL),(2844,202,8,16,'Vulgarisation du Guide d\'élaboration de la stratégie communale de promotion de l\'économie locale',NULL,'0',6974671,2022,6975,'Organisation des séances de présentation et d’échanges en vue de  l\'appropriation du guide  par les différents acteurs (communaux et département).','',NULL,1,NULL,'L\'opérationnalisation de la réforme structurelle sur  la décentralisation',1,NULL),(2845,201,8,16,'Suivi du fonctionnement des mécanismes de redevabilité et de participation citoyenne',NULL,'0',5670343,2022,5670,'Dans le souci de jauger  le niveau d’applicabilité des dispositions de la Charte Nationale de reddition des comptes,le ministère a évalué le fonctionnement des mécanismes de redevabilité et de participation citoyenne dans les communes du Bénin.','',NULL,1,NULL,'Existence d\'une Charte Nationale de reddition de comptes des communes',1,NULL),(2846,201,8,16,'Tournée du Ministre sur l\'amélioration de la gouvernance dans les Communes',NULL,'0',30421000,2022,15211,'Dans le cadre de la mise ne œuvre de la réforme du secteur de la décentralisation  dans une approche participative, le Minsitre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale a effectué en 2022 une tournée dans les départements de l\'Alibori, du Borgou, Zou, Collines, Mono et Couffo pour apprécier l\'évolution du processus de décentralisation et de déconcentration à la lumière d\'échanges sur les innovations introduites par cette réforme et les défis des administrations communales dans l\'exécution de leurs compétences et ainsi la satisfaction des besoins des populations à la base','toutes les couches sont invitées à une séance d\'échanges',NULL,1,NULL,'L\'opérationnalisation de la réforme structurelle sur  la décentralisation',1,NULL),(2847,202,8,16,'Assistance-conseil aux communes',NULL,'0',137661181,2022,137661,'Les préfectures ont appuyé les communes sur plusieurs thématiques dont les besoins sont exprimés par ces dernières','',NULL,1,NULL,'le code de l\'Administration Territoriale qui confie la mission d\'assistance-conseil aux Préfets de départements en tant qu\'autorité de tutelle',1,NULL),(2848,202,8,16,'Elaboration des rapports 2020 et 2021 sur l\'état de la gouvernance locale au Bénin',NULL,'0',12306600,2022,4755,NULL,'','La collecte des données a démarré mais n\'a pas abouti. Elle a repris en 2023',0,NULL,NULL,1,NULL),(2849,12,11,3,'Construire, réhabiliter, équiper des infrastructures sanitaires de premier contact répondant aux normes dans les zones dans le besoin (hôpital universitaire, hôpital départemental, hôpital de zone, centres de santé, hôpitaux de zone, dépôts répartiteurs, laboratoire de médicaments génériques, réfrigérateurs) et acquérir du matériel roulant (ambulances, véhicules de supervision, camions, véhicules de ravitaillement, motos)',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(2850,12,11,3,'Travaux de réfection de l\'auditorium et de certaines salles de consultations y compris l\'étanchéité d\'une partie de la dalle du bâtiment du CPMI-NFED de Cotonou',NULL,NULL,11500,2022,0,'','','Les procédures de passation des marchés n\'ont pu aboutir en 2022',0,'','',0,NULL),(2851,12,11,3,'Travaux de pavage et d\'aménagement de l\'espace autour du nouveau bâtiment et de la voie d\'accès au CPMI-NFED',NULL,NULL,29600,2022,0,'','','Les procédures de passation des marchés n\'ont pu aboutir en 2023',0,'','',0,NULL),(2852,12,11,3,'Accompagnement des CST ou des DST des communes dans l\'élaboration des plans types d\'infrastructures sanitaires conformes aux normes et standards.',NULL,'9850',400,2022,394,'Les CST ou les DST des communes ciblées sont accompagnés dans l\'élaboration des plans types d\'infrastructures sanitaires conformes aux normes et standards et leurs capacités opérationnelles sont renforcées','','',1,'','Disponibilité des au niveau central pour accompagner les acteurs au niveau opérationel',0,NULL),(2853,12,11,3,'Accompagnement des CST ou des DST des communes dans la remise de sites et dans l\'implantation des infrastructures sanitaires à réaliser et dans le positionnement le plus bénéfique de l\'implantation suivant les spécificités requises pour l\'infrastructures sanitaires',NULL,NULL,400,2022,0,'','','Lenteur dans les procédures administratives,financières et comptables',0,'','',0,NULL),(2854,12,11,3,'Accompagnement des communes dans le suivi et le contrôle des travaux de construction d\'infrastructures sanitaires',NULL,NULL,300,2022,0,'','','Lenteur dans les procédures administratives,financières et comptables',0,'','',0,NULL),(2855,12,11,3,'Réalisation des travaux de réfection de la façade nord de la clôture du CHD et la partie démolie de la clôture des logements du CHD',NULL,NULL,19750,2022,0,'','','Le service technique de la DDS Mono, en l’occurrence le PF/AISEM a suggéré d’attendre l’effondrement de la clôture avant sa reconstruction. Actuellement, la clôture tient encore',0,'','',0,NULL),(2856,12,11,3,'Organisation des travaux d\'entretien et de réfection du bâtiment de l\'administration du bureau de Zone Comé et du logement du Médecin Coordonnateur',NULL,NULL,7650,2022,0,'','','Publication tardive des PPMP',0,'','',0,NULL),(2857,12,11,3,'Aménagement d\'un container en bureau pour le personnel et la conservation physique des archives de la zone',NULL,NULL,2400,2022,0,'','','Aménagement d\'un container en bureau pour le personnel et la conservation physique des archives de la zone',0,'','',0,NULL),(2858,12,11,3,'Réalisation des travaux de réfection et d\'aménagement à la DDS-Mono',NULL,NULL,10000,2022,0,'','','Indisponibilité des ressources',0,'','',0,NULL),(2859,12,11,3,'Acquisition, installation  formation et mise en service d\'équipements de chirurgie cardiaque au profit du CNHU-HKM',NULL,NULL,110000,2022,0,'','','Les spécifications techniques ont connu peinent à évoluer à chaque séance de validation organisée avec les bénéficiaires',0,'','',0,NULL),(2860,12,11,3,'Travaux d\'aménagement du bloc opératoire du service de cardiologie du CNHU HKM',NULL,NULL,10500,2022,0,'','','Les spécifications techniques ont connu peinent à évoluer à chaque séance de validation organisée avec les bénéficiaires',0,'','',0,NULL),(2861,12,11,3,'Elaboration des projets médicaux de construction d\'un CHU Général, CHU mère-enfant et d\'un funérarium à Togbin',NULL,'70',80215,2022,56151,'Projets médicaux validés','','',1,'','Volonté des décideurs à améliorer le niveau de vie de la population',0,NULL),(2862,12,11,3,'Acquisition d\'un scanner à 64 barrettes au profit du CNHU-HKM',NULL,'86.03',518104,2022,445718,'Réception technique réalisée\n- Préparation de la réception provisoire','','',1,'','Disponibilité et accompagnement des décideurs à améliorer le statut des centre hospitaliers universitaires',0,NULL),(2863,12,11,3,'Acquisition d\'équipements pour les soins occulaires dans les CHD et CHU (avance de démarrage)',NULL,NULL,872284,2022,0,'Procédure suspendue en raison de l\'assistance mis en place au profit du secteur dans le cadre du développement du pôle d\'excellence olphtamologie','','le secteur a prévu la mise en place d\'une assisatance technique internationale pour appuyer l\'opérationalisation du pôle d\'excellence Olphtamologie\nEn attendant la signature du contrat de ce dernier les activités stagne',0,'','',0,NULL),(2864,12,11,3,'Réalisation de l\'étancheïté des bâtiments abritant le bloc opératoire et les urgences  au CHD Natitingou',NULL,'100',11000,2022,11000,'Réception provisoire réalisée','','',1,'','Volonté manifeste des décideurs à améliorer l\'image de nos formations sanitaires et le niveau de vie de la population',0,NULL),(2865,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative à la construction de l\'unité de dialyse du CHUD de l\'Ouémé/Plateau : Paiement de décompte (PAG)',NULL,NULL,963,2022,0,'Constat d\'achèvement effectué','','Lenteur administrative',1,'','',0,NULL),(2866,12,11,3,'Paiement du décompte définitif des travaux d\'extension du bâtiment abritant le laboratoire du Centre Hospitalier Départemental de l\'Atacora à Natitingou',NULL,'94.71',23100,2022,21879,'Constat d\'achèvement effectué','','',1,'','Volonté manifeste des décideurs à améliorer l\'image de nos formations sanitaires et le niveau de vie de la population',0,NULL),(2867,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative aux  travaux de réhabilitation et d\'extension de la maternité  du CHUD  de l\'Ouémé / Plateau',NULL,NULL,4611,2022,0,'Constat d\'achèvement effectué','','Lenteur administrative',1,'','',0,NULL),(2868,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative aux travaux de Réhabilitation des installations électriques de l\'unité de diayse  du CHD  de Zou / Collines',NULL,NULL,785,2022,0,'Constat d\'achèvement effectué','','Lenteur administrative',1,'','',0,NULL),(2869,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative aux travaux de réfection du bâtiment abritant le PNRCCH et du magasin (Toiture, révision des installations des portes des toilettes',NULL,NULL,150,2022,0,'Constat d\'achèvement effectué','','Lenteur administrative',1,'','',0,NULL),(2870,12,11,3,'Travaux de génie civil complémentaires pour la pose d\'un second transformateur H59 400KVA-20/0,4KV plus abonnement 100 à 800 KVA au CHUD/Borgou-Alibori/Parakou',NULL,'100',13510,2022,13510,'Réception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté des décideurs à améliorer le niveau de vie de la population et l\'image de nos formations sanitaires',0,NULL),(2871,12,11,3,'Raccordement d\'un second transformateur H59 400KVA-20/0,4KV plus abonnement 100 à 800 KVA au CHUD/Borgou-Alibori/Parakou',NULL,'100',100000,2022,100000,'Réception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté des décideurs à améliorer le niveau de vie de la population et l\'image de nos formations sanitaires',0,NULL),(2872,12,11,3,'Paiement de la facture relative à l\'acquisition d\'un scanner à 64 barrettes au profit du CHUD Borgou/Alibori',NULL,'99.86',550750,2022,549954,'Paiement efectué','','',1,'','Volonté des décideurs à rendre nos centres hospitaliers universitaires modernes',0,NULL),(2873,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative à l\'extension du réseau de  distribution des fluides médicaux dans les blocs d\'hospitalisation au CHU MEL',NULL,NULL,10913,2022,0,'levées des réserves effectuées en vue de la réception définitive','','Lenteur administrative',0,'','',0,NULL),(2874,12,11,3,'Paiement de la facture relative à l\'acquisition, installation et mise en service de deux (02) équipements d\'aphérèse au profit  du CNHU de Cotonou et du CHUD Borgou',NULL,'100',141900,2022,141893,'piement effectué','','',1,'','Volonté des décideurs à rendre nos centres hospitaliers universitaires modernes',0,NULL),(2875,12,11,3,'Acquisition d\'un moniteur  au profit du CNHU-HKM dans le cadre de la mission chirurgicale de l\'Institut Montsouris de Paris',NULL,NULL,24000,2022,0,'Spécifications techniques élaborées','','Lenteur administrative',0,'','',0,NULL),(2876,12,11,3,'Acquisition d\'un système urodynamique au profit du CHU-MEL',NULL,NULL,35726,2022,0,'Spécifications techniques élaborées et validées','','Lenteur administrative',0,'','',0,NULL),(2877,12,11,3,'Recrutement de BCT  pour la construction du centre national hospitalier et universitaire de Psychiatrie à Allada (avance de démarrage)',NULL,NULL,33600,2022,0,'Elaboration des TDR et consultattion de la liste restreinte des prestataires','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2878,12,11,3,'Paiement du décompte définitif des travaux de réhabilitation du 3ème logement médecin et terassement de la cour interne des résidences du CHD Zou',NULL,'100',17310,2022,17310,'Le décompte définitif est payé','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer les conditions de travail du personnel de santé',0,NULL),(2879,12,11,3,'Extension du réseau de fluides médicaux au service de cardiologie du CNHU HKM',NULL,'100',56001,2022,56001,'Autorisation de gré à gré par le Conseil des Ministres\n- Élaboration du contrat\n- contrat en cours de signature','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer les conditions de séjour des malades',0,NULL),(2880,12,11,3,'Acquisition, installation et mise en service d\'équipements médico-techniques (concentrateur d\'oxygène, respirateur de réanimation, aspirateur chirurgical, table d\'opération, lampe scialytique plafonnée, etc.) au profit du bloc opératoire du Centre Hospitalier Départemental de la Donga à Djougou',NULL,'100',97500,2022,97500,'Contrat signé \nmarché en cours d\'exécution','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer le plateau technique',0,NULL),(2881,12,11,3,'Acquisition d\'équipements médico-techniques (automates d\'hématologie, spectophotomètre de bain marie) au profit du laboratoire du Centre Hospitalier Départemental de l\'Atacora à Natitingou',NULL,'100',28500,2022,28500,'Contrat signé \nmarché en cours d\'exécution','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer le plateau technique',0,NULL),(2882,12,11,3,'Acquisition de 03 consoles  au profit de l\'unité de sannographie du CHUD Borgou',NULL,NULL,10000,2022,0,'spécifications techniques élaborées et validées','','',0,'','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,NULL),(2883,12,11,3,'Réfection  du bâtiment du sacanner du CNHU -HKM',NULL,NULL,9200,2022,0,'etudes techniques en cours','','',0,'','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,NULL),(2884,12,11,3,'Réalisation des études techniques et architecturales pour la construction et l\'équipement d\'un Centre national hospitalier et universitaire de Psychiatrie à Allada',NULL,NULL,210000,2022,0,'Contrat signé avec un cabinet - Élaboration d\'une feuille de route- Validation de l\'APS- Validation de l\'APD en cours','','changement intervenu  à plusieurs reprise sur le site devant abriter l\'hôpital',0,'','',0,NULL),(2885,12,11,3,'Extension de l\'unité de dialyse du CHUD de l\'Ouémé/Plateau (PAG)',NULL,'73.75',80000,2022,59000,'Préconstat d\'achèvement effectué','','',1,'','Volonté politique à améliorer la santé des populations',0,NULL),(2886,12,11,3,'Achèvement de la construction de la maternité et de la clôture de la façade principale du Centre de santé de Kpankoun dans la Commune de Kétou',NULL,'94.91',12000,2022,11389,'Réception provisoire effectuée\nPaiement effectué','','',1,'','Volonté politique à améliorer l\'image des formations sanitaires de premier contact pour une meilleure prises en charges de la mère et de l\'enfant',0,NULL),(2887,12,11,3,'Augmentation de la puissance du transformateur  au CHD-OP pour la mise en service du SCANNER de 560 KVA à 1000 KVA',NULL,'100',19464,2022,19464,'Réception provisoire effectuée','','',0,'','Volonté des autorités sanitaires à moderniser les centres hospitaliers universitaires',0,NULL),(2888,12,11,3,'Acquisition d\'une table d\'opération électrique au profit du CNHU-HKM dans le cadre de la mission de chirugie cardiaque',NULL,'100',8500,2022,8500,'Réception provisoire effectuée\nPaiement effectué','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à moderniser les centres hospitaliers',0,NULL),(2889,12,11,3,'Payement des frais de maîtise d\'œuvre sur PERFS',NULL,NULL,44000,2022,0,'en attente de la clôture du projet','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2890,12,11,3,'Acquisition d\'un scanner de 64 barettes au profit du CHD- OP',NULL,NULL,566985,2022,0,'contrat en cours de résiliation pour défaut d\'inexécution du contrat par le prestataire','','Défaut d\'inexécution du contrat par l\'adjudicataire\nprocédure de résiliation du contrat en cours',0,'','',0,NULL),(2891,12,11,3,'Aménagement d\'une galerie reliant le bâtiment Scanner au bâtiment de la galerie du bloc chirurgical du CHD/OP et d\'une galerie reliant le bâtiment Scanner au bâtiment  de l\'IRM au CNHU-HKM',NULL,'99.99',4750,2022,4750,'Réception provisoire effectuée\nPaiement effectué','','',1,'','Volonté politique à ameliorer les conditions de séjour des malades dans Hôpitaux universitaires',0,NULL),(2892,12,11,3,'Réfection de la maternité  et du dipensaire d\'Agoué (travaux de maçonnerie, de toiture, de carrelage etc.)',NULL,NULL,46075,2022,0,'En attente de la finalisation des travaux d\'études dans les formations sanitaires pour apprécier les besoins réels des formations sanitaires\n -Étude de la DRP portant réfection de la maternité et du dispensaire d\'Agoué, le 24 mai 2022\nprocédure non éligible au titre de 2022','','La nouvelle priorisation des CS à réhabiliter ou construire ne prend pas en compte ce centre',0,'','',0,NULL),(2893,12,11,3,'Acquisition de mobiliers au profit des unités de scanographie et de dialyse du CHD OP, CHU BA et CHD Z/C',NULL,'100',11000,2022,11000,'réception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à moderniser les centres hospitaliers',0,NULL),(2894,12,11,3,'Acquisition d\'équipements d\'ORL',NULL,NULL,240710,2022,0,'Spécifications techniques élaboréesValidation par les utilisateursEn attente de la validation par le consultant dans le cadre du développement du pôle de spécialités ORL','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2895,12,11,3,'Acquistion d\'antennes  pour l\'exploitation de l\'IRM au CNHU HKM',NULL,NULL,20000,2022,0,'spécifications rechniques elaborées\nconsultation des fournissuers','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2896,12,11,3,'Réfection de bâtiment au CNHU pour l\'extension de l\'unité de dialyse',NULL,NULL,49000,2022,0,'spécifications techniques élaborées','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2897,12,11,3,'Acquisition de deux robots graveurs au profit de l\'unité d\'IRM au CNHU-HKM',NULL,NULL,20000,2022,0,'spécifications techniques élaborées','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2898,12,11,3,'Acquisition de 09 consoles + microPACS et serveur au profit des unités de sannographie et d\'IRM  au CNHU-HKM',NULL,NULL,50000,2022,0,'Demande de propositions au fabricant du scanner et de l\'IRM','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2899,12,11,3,'Réfection du logement coopérant et construction d\'une pallotte au  CHUD OP',NULL,NULL,10000,2022,0,'activité suspendue','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2900,12,11,3,'Provision pour la sécurisation du site de l\'HZ savè par les Forces armées béninoises',NULL,NULL,10000,2022,0,'','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2901,12,11,3,'Acquisition d\'échographe au profit du CS Agbangnizoun',NULL,'94',8500,2022,7990,'Réception provisoire effectuée\nPaiement effectué','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer le plateau technique',0,NULL),(2902,12,11,3,'Paiement de la facture relative à l\'augmentation de la puissance du transformateur  au CNHU-HKM pour la mise en service de l\'IRM de 250 KVA à 600 KVA',NULL,NULL,20428,2022,0,'Réception provisoire effectué','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2903,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative à l\'acquisition d\'une unité d\'une IRM au profit du CNHU-HKM',NULL,'100',27874,2022,27874,'En attente de la requête de TECHFAB de l\'adjudicataire','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer le plateau technique',0,NULL),(2904,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative à l\'acquisition d\'éqipements de radiodiagnostique au profit des formations santaires (13 appareils de radio, 2amplificateurs de brillance, & mamographe et une panoramique dentaire)',NULL,'100',54637,2022,54637,'En attente de la requête de TECHFAB de l\'adjudicataire','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer le plateau technique',0,NULL),(2905,12,11,3,'Acquisition d\'échographes, d\'appareil de radiologie, de table opération et d\'anesthésie, de lampe scialytique et de respirateurs',NULL,NULL,672600,2022,0,'Les conditions préalables pour le mise en œuvre du projet n\'ont pas été satisfaites au 31 décembre 2022','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2906,12,11,3,'Acquisition et installation d\'un générateur VPSA au profit du CHD Borgou/Parakou',NULL,NULL,119100,2022,0,'Les conditions préalables pour le mise en œuvre du projet n\'ont pas été satisfaites au 31 décembre 2022','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2907,12,11,3,'Construction et équipement de l\'unité de scanographie du CHD Zou',NULL,NULL,140000,2022,0,'Les conditions préalables pour le mise en œuvre du projet n\'ont pas été satisfaites au 31 décembre 2022','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2908,12,11,3,'Réfection de quatre  centres de santé sur fonds  FADEC',NULL,'100',536500,2022,536500,'Les transferts ont été effectués au profit des communes bénéficiaires','','',1,'','Volonté des autorités à améliorer l\'état des formations sanitaires',0,NULL),(2909,12,11,3,'Construction de trois (03) Hôpitaux de zone de 120 lits : Avrankou-Adjarra-Akpro-Missérété ; Adjohoun-Bonou-Dangbo et Zogbodomey-Bohicon-Zakpota  (avavce de démarrage)',NULL,NULL,1500000,2022,0,'Les DAO des 3 Hôpitaux de zone sont élaborés et validés\nLa procédure a été suspendue et une requête formulée à l\'endroit des PTF pour la mobilisation de la totalité des ressources','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2910,12,11,3,'Paiement du décompte définitif  relative aux travaux de construction du bloc chirurgical du Centre de Santé de Ségbana',NULL,NULL,17126,2022,0,'Extension de la cabine technique devant abriter l\'armoire de la SBEE en cours\n -La vérification de la levée des réserves au niveau SEGBANAN. Il faut noter que toutes les réserves majeures sont levées et les réceptions provisoires pourrons t\'intervenir dans la première quinzaine du mois d\'octobre 2022 après avoir parfait quelques éléments mineurs contenus dans le PV.','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',1,'','',0,NULL),(2911,12,11,3,'Paiement du décompte définitif relatif aux travaux de construction du Centre de Santé de Koussoukpa (ZOGBODOME)',NULL,'99.46',21533,2022,21416,'réception provisoire effectué','','',0,'','Volonté des autorités à améliorer l\'état des formations sanitaires',0,NULL),(2912,12,11,3,'Reconstruction du Centre de Santé de Ouedeme Adja dans la commune de Lokossa',NULL,'33.33',264480,2022,88160,'Marché en cours d\'exécution\nTEP à 26%','','',1,'','Volonté des autorités à améliorer l\'état des formations sanitaires',0,NULL),(2913,12,11,3,'Contractualisation pour l\'entretien et la maintenance des  équipements (bloc opératoire, imagerie mdicale, laboratoire, stérilisation, réanimation) des CHU, CHD et HZ',NULL,NULL,300000,2022,0,'DAO élaboré\nprocédure suspendue pour tenir compte des réformes en cours dans le secteur','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2914,12,11,3,'Recrutement d\'un cabinet pour la mission de maîtrise d\'œuvre, de surveillance et de contrôle des travaux de  reconstruction du Centre de Santé de OUEDEME ADJA',NULL,'26',20886,2022,5430,'Marché en cours d\'exécution\nTEP à 26%','','',1,'','Volonté des autorités à améliorer l\'état des formations sanitaires',0,NULL),(2915,12,11,3,'Paiement étude, suivi et contrôle de la maitrise d\'œuvre complète des travaux de construction de l\'Hopital de Zone Adjarra/Avrankou/Akpro-Missérété (3A), de l\'Hôpital de Référence à Ouidah (HR-O) et de l\'extension de l\'Hôpital de Zone d\'Allada/Toffo/Zè (ATZ)',NULL,'45.41',1396000,2022,633930,'Les études sont terminées par la validation des livrables et le cabinet est payé','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à construire et moderniser les centres hospitaliers',0,NULL),(2916,12,11,3,'Paiement étude, suivi et contrôle maîtrise d’œuvre dans le cadre des études architecturales et techniques ainsi que le suivi et la supervision des projets de construction et d’équipement de l’Hôpital de Zone Adjohoun/Bonou/Dangbo (ABD) et Zogbodomey/Bohicon/Zakpota (ZOBOZA)',NULL,'20.47',93163,2022,19074,'Les études sont terminées par la validation des livrables et le cabinet est payé','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à construire et moderniser les centres hospitaliers',0,NULL),(2917,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative à l\'acquisition et installation d\'équipement de chaîne de froid (congélateurs,) au profit de l\'ANTS',NULL,'94.2',1380,2022,1300,'constat de pré recption définitive effectué','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer le plateau technique',0,NULL),(2918,12,11,3,'Travaux de génie civil complémentaires pour l\'augmentation de la puissance du scanner de HZ Nikki',NULL,'100',15000,2022,15000,'Réception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer le plateau technique',0,NULL),(2919,12,11,3,'Paiement du décompte définitifif des travaux d\'extension de la maternité du Centre de Santé d\'Onigbolo',NULL,'99.96',10560,2022,10556,'Réception provisoire prononcée\nPaiement effectué','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à moderniser les formations sanitaires',0,NULL),(2920,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative à la construction du logement  sage femme et clôture et d\'extension d\'un module de deux latrines et deux douches au Centre de Santé d\'AVOGBANA dans la commune de Bohicon',NULL,'100',1240,2022,1240,'Préconstat d\'achèvement effectué','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à moderniser les formations sanitaires et améliorer les conditions de travail du personnel soignant',0,NULL),(2921,12,11,3,'Paiement du décompte définitif relatif aux travaux de construction du Centre de Santé d\'Arrondissement de SOMPEREKOU dans la Commune de BANIKOARA',NULL,'100',47000,2022,47000,'Préception provisoire effectuée\npaiement effectué','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau périphérique de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2922,12,11,3,'Paiement du décompte relatif aux travaux de Construction d\'un bloc pour abriter la Banque de sang et le Laboratoire dans l\'Hôpital de Zone de Dassa',NULL,'70.74',80240,2022,56759,'Réception provisoire effectuée\npaiement effectué','','',1,'','Volnté politique à améliorer l\'accès des populations aux produits sanguins labiles',0,NULL),(2923,12,11,3,'Travaux complémentaires de raccordement au réseau de la SBEE des Antennes Départementales de la Transfusion Sanguine de l\'Ouémé (Fourniture et installation d\'un transformateur de 100 KVA, d\'un disjoncteur de 160 Ampères et souscription à un abonnement d\'une puissance de 80 KVA), du Zou (Augmentation de la puissance du disjoncteur à 160 ampères et souscription à un abonnement de puissance 80KVA) et du Borgou (Augmentation de la puissance souscrite à 80 KVA)',NULL,'95.24',32844,2022,31280,'travaux exécutés','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer la fourniture du courant électrique dans nos formations sanitaires',0,NULL),(2924,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative à la réception provisoire des travaux de  construction du Bloc Administratif, Dispensaire et du Logement du Médecin du centre de santé de Ouinhi',NULL,'100',6712,2022,6712,'Réception définitive effectuée\npaiement effectué','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à moderniser les formations sanitaires et améliorer les conditions de travail du personnel soignant',0,NULL),(2925,12,11,3,'Achèvement des travaux de construction du Centre de Santé de Soroko dans la Commune de Banikoara',NULL,'100',23605,2022,23605,'Réception provisoire effectuée\npaiement effectué','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau périphérique de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2926,12,11,3,'Réalisation des travaux de raccordement des sites abritant les Antennes Départementales de la Transfusion Sanguine de l\'Ouémé, du Borgou et du Zou  aux réseaux de la SBEE en énergie électrique',NULL,'100',33370,2022,33370,'Réception provisoire effectuée\npaiement effectué','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer la fourniture du courant électrique dans nos formations sanitaires pour un accès facile aux produits sanguins labiles',0,NULL),(2927,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative aux travaux de raccordement des sites abritant les Antennes Départementales de la Transfusion Sanguine de l\'Ouémé, du Borgou et du Zou  aux réseaux de la SONEB en eau électrique',NULL,'99.96',200,2022,200,'Réception définitive effectuée\npaiement effectué','','',1,'','Volnté politique à améliorer l\'accès des populations aux produits sanguins labiles',0,NULL),(2928,12,11,3,'Construction de la ligne HTA et équipement de poste H61/160 KVA -33/0,4KV pour l\'alimentation en énergie électrique de l\'hôpital de zone de Malanville',NULL,NULL,14596,2022,0,'contrat signé\ntravaux en cours d\'exécutiion par la SBEE','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2929,12,11,3,'Paiement du décompte définitif relatif aux travaux de construcction du CS ATCHOUKPA',NULL,'82.38',37631,2022,31000,'Réception provisoire effectuée\npaiement effectué','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau périphérique de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2930,12,11,3,'Construction du CS de pahou dans la commune de Ouidah (avance de démarrage)',NULL,NULL,115600,2022,0,'site non encore identifié\ntravaux suspendu','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2931,12,11,3,'Recrutement de BCT  pour la construction du centre de santé de Pahou',NULL,NULL,13500,2022,0,'site non encore identifié\ntravaux suspendu','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2932,12,11,3,'Recrutement d\'un maître d\'œuvre pour la réhabilitation des CS FADEC',NULL,NULL,60100,2022,0,'site non encore identifié\ntravaux suspendu','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2933,12,11,3,'Acquisition d\'équipements du laboratoire au profit l\'HZ de Dassa zoumé',NULL,NULL,70500,2022,0,'spécifications techniques élaborées et validées','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2934,12,11,3,'Travaux de génie civil pour la pose d\'un transformateur au CS de ségbana',NULL,NULL,15000,2022,0,'spécifications techniques élaborées et validées','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2935,12,11,3,'Réfection de l\'infirmerie du centre de transit des mendiants de Kpomassè',NULL,NULL,2800,2022,0,'spécifications techniques élaborées et validées','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2936,12,11,3,'Acquisition d\'équipements de mobiliers , matériels et instrumentation médicale au profit des CS Atchoukpa et Koussoukpa',NULL,NULL,51000,2022,0,'spécifications techniques élaborées et validées','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2937,12,11,3,'Etudes architecturales techniques pour la construction de 4 hôpitaux de zone de 65 lits (Ouidah, savalou, Kétou et Pobè)',NULL,NULL,75200,2022,0,'TDR élaborés\nConsultation des prestataires en cours','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2938,12,11,3,'Raccordement  du  site de l\'HZ de Tchaourou au réseau de la SBEE',NULL,NULL,140000,2022,0,'En attente de l\'évolution des travaux sur le chantier','','',0,'','',0,NULL),(2939,12,11,3,'Poursuite de Construction de l\'Hôpital de Zone de Tchaourou',NULL,'35',2902925,2022,1016023,'Gros en cours d\'achèvement (à 75% environ)\nTaux d\'exécution physique des travaux à 35%','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2940,12,11,3,'Poursuite de la Construction de CS Tchatchou',NULL,'37.94',577702,2022,219179,'Gros œuvre en cours d\'achèvement (environ 95%)\nTaux d\'exécution physique des travaux à 43%','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau périphérique de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2941,12,11,3,'Poursuite de la Construction de CS Goro',NULL,'37.43',349297,2022,130740,'Gros œuvre achevé pour l\'essentiel\nTravaux d\'exécution physique des travaux à 49%','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau périphérique de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2942,12,11,3,'Poursuite de la Construction de CS Alafiarou',NULL,'33.96',353261,2022,119959,'Gros œuvre achevé pour l\'essentiel\nToiture réalisé\nEnduit en cours\nTravaux d\'exécution physique des travaux à 53%','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau périphérique de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2943,12,11,3,'Poursuite de la Construction de CS Bètèrou',NULL,'36.74',326346,2022,119886,'Gros œuvre achevé pour l\'essentiel\nToiture réalisé\nEnduit en cours\nTravaux d\'exécution physique des travaux à 56%','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau périphérique de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2944,12,11,3,'Poursuite de la Construction de CS Sanson',NULL,'34.6',342107,2022,118383,'Gros œuvre achevé pour l\'essentiel\nTravaux d\'exécution physique des travaux à 38%','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau périphérique de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2945,12,11,3,'Construction de CS Kika',NULL,'37.63',333569,2022,125520,'Gros œuvre achevé pour l\'essentieltaux d\'exécution physique des travaux à 44%','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau périphérique de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2946,12,11,3,'Acquisitions d\'équipements au profit des  6 centres de santé  dans l\'Hôpital de Zone de la commune de Tchaourou (Avance de démarrage)',NULL,NULL,600007,2022,0,'Spécifications techniques élaborés\nValidation en cours','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2947,12,11,3,'Suivi et contrôle des travaux de construction de l\'hôpital de zone de Tchaourou et des 6 centres de santé par le maître d\'œuvre',NULL,'20',88000,2022,17600,'actvité en cours','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2948,12,11,3,'Achèvement des travaux de construction de l\'HZ de Savè (Lot 1)+B110B104B106:B10B106:B121',NULL,'87',184782,2022,160761,'Travaux achevés pour l\'essentiel\nTEP à 87%','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2949,12,11,3,'Achèvement des travaux de construction de l\'HZ de Savè (Lot 2)',NULL,'100',55655,2022,55655,'Constat d\'achèvement effectué','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2950,12,11,3,'Achèvement des travaux de construction de l\'HZ de Savè (Lot 3)',NULL,'100',52422,2022,52422,'Réception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2951,12,11,3,'Achèvement des travaux de construction de l\'HZ de Savè (Lot 4)',NULL,'38.5',154901,2022,59641,'Réception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2952,12,11,3,'Achèvement des travaux de construction de l\'HZ de Savè (Lot 5)',NULL,'12.04',258500,2022,31126,'Contrat résilié\nNouvelle estimation réalisées','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2953,12,11,3,'Achèvement des travaux de construction de l\'HZ de Savè (Lot 7)',NULL,'144.98',18062,2022,26187,'Constat d\'achèvement effectué','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2954,12,11,3,'Travaux confortatifs pour l\'achèvement complet de tous les  7 lots (VRD, Distribution électrique, Abonnement SBEE, Abonnement SONEB, etc …)',NULL,'100',182247,2022,182247,'Constat d\'achèvement effectué','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2955,12,11,3,'Acquisition d\'équipements médicaux techniques au profit de l\'hôpital de zone de savè',NULL,NULL,1943026,2022,0,'Lancement dela procédure d\'appel à concurrence','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2956,12,11,3,'Achèvement de la mission de maîtrise d\'oeuvre complète du projet PCHZS',NULL,'4.58',233085,2022,10684,'en attente de l\'achèvement des travaux','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2957,12,11,3,'Poursuite des travaux de construction de la clôture de la morgue et de la clôture de la médécine traditionnelle de l\'hôpital de Zone de savè',NULL,'106.66',13501,2022,14401,'réception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes et à promouvoir la médecine traditionnelle',0,NULL),(2958,12,11,3,'Poursuite des travaux de construction du logement pédiatre de l\'HZ de Savè',NULL,'100',23539,2022,23539,'réception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à moderniser les formations sanitaires et améliorer les conditions de travail du personnel soignant',0,NULL),(2959,12,11,3,'Achèvement des travaux de construction de l\'HZ de Savè (Lot 6)',NULL,'28.66',59932,2022,17176,'réception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(2960,12,11,3,'Provision pour paiement des frais des commissionnaires en Douane pour l\'enlèvement des équipements commandés à l\'étranger',NULL,NULL,50000,2022,0,'','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(2961,12,11,3,'Construction en matériaux précaires et équipement du Centre de Santé de DJEGBADJI',NULL,'12.41',78300,2022,9720,'Travaux en cours,\nTEP à 33%','','',1,'','Volonté de l\'Etat à améliorer le niveau de vie des populations au niveau périphérique',0,NULL),(2962,12,11,3,'Réhabilitation et équipement de l\'infirmerie du Ministère de la Santé',NULL,'100',47500,2022,47500,'signature du contrat \nremise de site effectuée                                   Travaux réalisés,                                          achèvement en cours','','',1,'','Volonté des décideurs à mettre le personnel de santé dans les meilleurs conditions sanitaires',0,NULL),(2963,12,11,3,'Réhabilitation du bâtiment abritant le siège de l\'Agence',NULL,'10',158967,2022,15896,'Marché attribué\nTravaux en cours,\nTEP à 13%','','',1,'','Volonté des décideurs à améliorer les conditions de vie et de travail des agents',0,NULL),(2964,13,11,3,'Assurer l’autonomisation des formations sanitaires en énergie',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(2965,13,11,3,'Acquisition, installation et mise en service  de générateurs de dialyse, d\'appareils dhémofiltration, d\'unités de traitement et de distribution d\'eau au profit des centres de dialyse des CHD OUEME, ZOU, BORGOU et CNHU-HKM',NULL,'100',1937627,2022,1937627,'Livraison sur site des équipements et inspection\n- Formation des utilisateurs et des techniciens de maintenance\n- Mise ne service des équipements au CHUD-BA\n- Mise en service de 6 générateurs au CNHU-HKM\n- réception provisoire effectuée','','',1,'','Volontés des autorités sanitaires à rendre nos formations sanitaires plus autonomes en fourniture d\'eau',0,NULL),(2966,13,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative à l\'acquisition de trois groupes électrogènes au profit des hôpitaux de zone de Natitingou, de Papanè et de Bembérèkè dans le cadre de la fête du 1er août à Natitingou',NULL,'100',5841,2022,5841,'Réception définitive réalisée\nRemboursement effectué','','a',1,'','Volontés des autorités sanitaires à rendre nos formations sanitaires plus autonomes en fourniture d\'énergie',0,NULL),(2967,14,11,3,'Assurer la maintenance périodique des infrastructures sanitaires et des équipements',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(2968,14,11,3,'Organisation des travaux d\'entretien et de maintenance (Signature d\'un contrat annuel de prestation pour l\'entretien des locaux et de la cour de la DDS…)',NULL,'37',13504,2022,3765,'','','',1,'','Volonté des décideurs à maintenir l\'environnement de travail des agents attrayant.',0,NULL),(2969,14,11,3,'Réalisation des travaux divers d\'entretien, de maintenance préventive et curative des matériels et mobiliers (contrat, pièces de rechange et main d\'œuvre) des service de la DDS Atlantique',NULL,'58',8874,2022,5158,'','','',1,'','Volonté des décideurs à maintenir le matériel de travail des agents fonctionnel.',0,NULL),(2970,14,11,3,'Contractualisation pour l\'entretien et la maintenance des matériels, équipements et divers travaux : fosses septiques, incinérateurs, parc auto moto matériels médico-techniques, matériels informatiques et de froid, équipements des CCAD, etc.',NULL,'99.94',5350,2022,5346,'','','',1,'','Volonté des décideurs à maintenir le matériel de travail des agents fonctionnel.',0,NULL),(2971,14,11,3,'Contractualisation pour la maintenance des équipements de la chaine du froid du dépôt central des vaccins',NULL,'18',26000,2022,4565,'','','',0,'','Volonté des décideurs à maintenir le matériel de travail des agents fonctionnel.',0,NULL),(2972,14,11,3,'Entretien et maintenance du matériel hospitalier',NULL,'3151',11775,2022,3710,'','','',1,'','Volonté des décideurs à maintenir le matériel de travail des agents fonctionnel.',0,NULL),(2973,14,11,3,'Sélection d\'un prestataire pour l\'entretien des locaux du CPMI-NFED Cotonou et de ses antennes',NULL,'66.67',10215,2022,6810,'','','',1,'','Volonté des décideurs à maintenir le cadre de travail des agents attrayant.',0,NULL),(2974,14,11,3,'Organisation de la maintenance des équipements, du rélévé des besoins en construction et du suivi des travaux de construction ( suivi de la maintenance des équipements et des infrastructures, rélévé des besoins en construction suivi et contrôle des chantiers ouverts) dans les Zones Sanitaires',NULL,'99.7',1500,2022,1496,'','','',1,'','Volonté des décideurs à maintenir le matériel de travail des agents fonctionnel.',0,NULL),(2975,14,11,3,'Contractualisation avec une structure pour les travaux d\'entretiens des équipements du froid au profit du CHD Mono',NULL,'99.99',3000,2022,2999,'','','',1,'','Volonté des décideurs pour l\'entretien du matériel de travail des agents fonctionnel.',0,NULL),(2976,14,11,3,'Contractualisation avec une structure pour les travaux d\'entretien des équipements médicotechniques au profit du centre',NULL,'9997',4500,2022,4499,'','','',1,'','Volonté des décideurs pour l\'entretien du matériel de travail des agents fonctionnel.',0,NULL),(2977,14,11,3,'Réalisation de divers travaux d\'aménagement et de réparation  d\'infrastructures en urgence',NULL,'99.99',8500,2022,8499,'','','',1,'','Volonté des décideurs pour l\'entretien du matériel de travail des agents fonctionnel et des infrastructures.',0,NULL),(2978,14,11,3,'Organisation une fois par trimestre de la mission de maintenance préventive et réparatrice des équipements dans les FS.',NULL,'5750',240,2022,138,'','','',1,'','Volonté des décideurs pour l\'entretien et la maintentenance du matériel de travail et des infrastructures.',0,NULL),(2979,14,11,3,'Maintenance des équipements de froid,  ordinateurs,  photocopieuses et autres matériels de  bureau.',NULL,'6025',1700,2022,1024,'','','',1,'','Volonté des décideurs pour l\'entretien et la maintentenance du matériel de travail et des infrastructures.',0,NULL),(2980,14,11,3,'Entretien et maintenance (Réparation véhicules, Chaine de froid, Incinérateurs, Pièces de rechange, Réaménagement des locaux, visite technique véhicule, informatiques); Réfection du BZ',NULL,'81.9',17528,2022,14355,'','','',1,'','Volonté des décideur pour l\'entretien et la maintentenance du matériel de travail et des infrastructures.',0,NULL),(2981,14,11,3,'Aquisition d\'outillage au profit du centre de maintenance biomédicale de l\'AISEM à Cotonou',NULL,'100',29150,2022,29150,'Reception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté des décideurs à améliorer les conditions de vie et de travail des agents',0,NULL),(2982,21,11,3,'Renforcer les activités de prévention, de prise en charge de qualité de la mère, de l\'adolescente et jeune notamment au profit des couches vulnérables',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(2983,21,11,3,'Organisation de l\'offre de soins en communauté dans la ZS-AS : Rattrapage vaccinal, offre intégrée de soins, journée portes ouvertes PIHI Com et des centres de santé, campagne de dépistage des maladies chroniques, campagne PF, contrôle du chlore résiduel, mobilisation sociale sur ARCH, et la fréquentation des services de santé...',NULL,'7.36',10000,2022,736,'','','',1,'','Engagement des autorités à fournir des offres de soins de qualité pour la santé de la mère, de l\'adolescent et des jeunes des formations sanitaires',0,NULL),(2984,21,11,3,'Organisation des séances de sensibilisation sur la drépanocytose dans les milieux d\'apprentissage, scolaire et universitaire à dans six (06) communes',NULL,'100.49',5566,2022,5593,'','','',1,'','Engagement des autorités à fournir des offres de soins de qualité pour réduire l\'ampleur de la drépanocytose au sein de la population',0,NULL),(2985,21,11,3,'Réactualisation, Conception d\'outils de communication pour la lutte contre la drépanocytose et élaboration de carnet de santé du patient',NULL,NULL,5133,2022,0,'','','Activité démarrée mais non achevée à cause des containtes administratives',0,'','',0,NULL),(2986,21,11,3,'Sélection d\'un prestataire pour l\'élaboration du plan de communication sur le dispositif de prévention contre la drépanocytose',NULL,NULL,5744,2022,0,'','','Le plan stratégique qui aurait pu servir de base à l\'élaboration du plan de communication n\'a pu être élaboré',0,'','',0,NULL),(2987,21,11,3,'Revue semestrielle intégrée des performances du secteur sanitaire du département du Mono (santé communautaire, SRA, vaccination, SMI, SRCR, soins curratifs, maladies prioritaires, MNT)',NULL,NULL,400,2022,0,'','','Interférences lors de la mise en œuvre de l\'activité',0,'','',0,NULL),(2988,21,11,3,'Alimentation de 50400 malades (matin, midi et soir/ soit 151200 repas servis par an) lors de leur séjour à l\'hôpital',NULL,'79.42',99100,2022,78703,'','','',1,'','Accompagnement des autorités pour un suivi intégré en soins de qualité et alimentation des patients dans les formations sanitaires',0,NULL),(2989,21,11,3,'Réalisation des enquêtes sociales en communauté liées aux cas des décès maternels et néonatals dans le cadre de l\'organisation des audits cliniques',NULL,'71.43',3500,2022,2500,'','','',1,'','Maîtrise des données des formations sanitaires pour une gouvernance de qualité',0,NULL),(2990,21,11,3,'Organisation mensuelle des audits de décès maternels, néonatals et de near-miss dans la ZS Comé',NULL,'10783',300,2022,323,'','','',1,'','Maîtrise des données des formations sanitaires pour une gouvernance de qualité',0,NULL),(2991,21,11,3,'Organisation de la distribution des vaccins et consommables vaccinaux dans les 36 FS  de la zone.',NULL,'10250',900,2022,922,'','','',1,'','Engagement des autorités à anticiper sur la survenue des cas de maladies évitables',0,NULL),(2992,21,11,3,'Visites à domicile dans le cadre du suivi des patients présentant des événements aigüs récurrents',NULL,'75',1000,2022,750,'','','',1,'','Engagement des autorités à maintenir le suivi post hospitalier des malades',0,NULL),(2993,21,11,3,'Mise en œuvre des interventions de la SSRAJ dans la ZS-AS : renforcement du système de référence des VBG, mise en place des unités de prise en charge des VBG, mise en œuvre d\'une séance trimestrielle de concertation, rencontre statutaires, campagne d\'informations sur la santé sexuelle, formation du personnel sur le leadership et la gouvernance, ...',NULL,'2',5000,2022,100,'','','',1,'','Engagement des autorités à renforcer la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents',0,NULL),(2994,21,11,3,'Appui à l\'organisation du suivi et supervision intégrée post-formation sur la CPN, GATPA, SONU, Alimentation de la femme enceinte et allaitante des nouveaux agents recrutés dans les ZS',NULL,'14',20000,2022,2745,'','','',1,'','Accompagnement des autorités à l\'amélioration de la santé de la mère enceinte, allaitante et du nouveau-né',0,NULL),(2995,21,11,3,'Appui à la réalisation des audits de décès maternels et la mise en œuvre des recommandations issues desdits audits',NULL,'58',17727,2022,11216,'','','',1,'','Maîtrise des données des formations sanitaires pour une gouvernance de qualité',0,NULL),(2996,21,11,3,'Acquisition de kits de tests de dépistage rapide dans le cadre de la Célébration de la Journée Mondiale de la Drépanocytose',NULL,'100',2967,2022,2967,'','','',1,'','Engagement des autorités à fournir des offres de soins de qualité pour réduire l\'ampleur de la drépanocytose au sein de la population',0,NULL),(2997,21,11,3,'Suivi de la mise en application des directives des soins infirmiers, obstétricaux et néonatals dans 25 formations sanitaires publiques et dans 30 formations sanitaires privées des départements de l\'Alibori, du Borgou, du Plateau, du Couffo et du Zou',NULL,'92',6000,2022,5547,'','','',1,'','Engagement des autorités dans l\'application des directives pour une gouvernance de qualité',0,NULL),(2998,21,11,3,'Réalisation de l’audit des décès maternel et néonatal  dans un délai de 1 mois au plus après la survenue de l\'évènement et tournée trimestrielle d\'investigation des cas de morts nés)',NULL,'9314',1560,2022,1453,'','','',1,'','Maîtrise des données des formations sanitaires pour une gouvernance de qualité',0,NULL),(2999,21,11,3,'Organisation trimestrielle des recherches des perdues de vues : pour le TPI, MPE, PEV, PEC_MAS intégrer au suivi de la mise en œuvre de la stratégie avancée dans les aires sanitaires',NULL,'6392',10460,2022,6686,'','','',1,'','Engagement des autorité pour des actions structurées en faveur des perdues',0,NULL),(3000,21,11,3,'Organisation une fois par semestre le monitorage des interventions traceurs du PIHI à tous les niveaux (Communautaire, CS et HZ) et de l\'évaluation des interventions par le DQS et le LQAS',NULL,'63.94',5000,2022,3197,'','','',1,'','Maîtrise des données des formations sanitaires pour une gouvernance de qualité',0,NULL),(3001,21,11,3,'Poursuivre les activités de lutte contre les fistules obstétricales',NULL,'52',40052,2022,16944,'','','',1,'','Engagement des autorités en faveurs des femmes souffrant de fistules obstétricales',0,NULL),(3002,21,11,3,'Suivi de la mise en œuvre du mentorat clinique dans 6 départements et prise en charge des mentors pour le suivi des mentorés (Suivi de la mise en œuvre dans huit (8) SONU, rapport de mise en œuvre) dans tous les départements exceptés Alibori, Atlantique et Atacora qui sont déjà en partenariat avec UNFPA',NULL,'91',20750,2022,18786,'','','',1,'','Accompagnement des autorités sanitaires dans la mise en œuvre du suivi du mentorat',0,NULL),(3003,22,11,3,'Recruter des ressources humaines en santé qualifiées et spécialisées en nombre suffisant',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3004,22,11,3,'Recrutement de 01 TSO, 01 auxiliaire de pharmacie, 05 infirmiers, 04 médecins, 01 ASF, 01 CSF, 05 AS, 01 Administrateur financier, 01 juriste, 02 AESS, 02 CVA',NULL,'52.38',42000,2022,22000,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour l\'intégration des agents de santé de qualité pour réduire la pénurie du personnel.',0,NULL),(3005,23,11,3,'Renforcer les activités de prévention, de prise en charge de qualité de l\'enfant, du nouveau-né notamment au profit des couches vulnérables',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3006,23,11,3,'Dissémination du document de reference définissant le cadre de mise en œuvre du FADEC santé communautaire dans l\'ensemble des communes \n Campagne de communication en appui à la vaccination contre la COVID-19 de',NULL,'86',10000,2022,8574,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires dans le processus de prévention et de prise en charge de qualité  de la santé de de la mère, de l\'enfant et du nouveau-né et des couches vulnérables',0,NULL),(3007,23,11,3,'Contractualisation pour le gardiennage pour la sécurité du dépôt central des vaccins et consommables de vaccination de Guinkommey',NULL,'35',2000,2022,708,'','','',0,'','Engagement des autorités sanitaires pour la sécurité et la sauvegarde des produits de santé',0,NULL),(3008,23,11,3,'Ateliers départementaux de formation des nouveaux médecins et paramédicaux sur la vaccination (format mixte)',NULL,NULL,95320,2022,0,'','','Interférence avec d’autres activités.\nDémarrage tardif des activités du fait des campagnes de vaccination',0,'','',0,NULL),(3009,23,11,3,'Missions conjointes de supervision sur la mise en œuvre des activités du PEV et de la Surveillance épidémiologique au niveau départemental et périphérique',NULL,NULL,30000,2022,0,'','','Interférence avec d’autres activités.\nDémarrage tardif des activités du fait des campagnes de vaccination',0,'','',0,NULL),(3010,23,11,3,'Elaboration du plan intégré de communication pour les SSP (y compris volet vaccination: abandon, zero dose, continuité des services)',NULL,NULL,30000,2022,0,'','','Interférence avec d’autres activités.\nDémarrage tardif des activités du fait des campagnes de vaccination',0,'','',0,NULL),(3011,23,11,3,'Renforcement de  la communication en vue d\'améliorer la demande pour le PEV de routine',NULL,NULL,171455,2022,0,'','','Interférence avec d’autres activités.\nDémarrage tardif des activités du fait des campagnes de vaccination',0,'','',0,NULL),(3012,23,11,3,'Suivi des activités de SMNI (session trimestrielle du cadre départemental de concertation; Monitoring  SONU trimestrielle dans les 5 centres SONU désignés du départements, Mise en œuvre des recommandations issues de la recherche action; dépistage et la prise en charge de la malnutrition aigue)',NULL,'25',2700,2022,700,'','','',0,'','Engagement des autorités sanitaires pour des soins de santé de qualité',0,NULL),(3013,23,11,3,'Organisation tous les deux mois  de la supervision intégrée du personnel sur la qualité de la prise en charge curative, préventive et promotionnelles des usagers (PIHI, maladies prioritaires,  suivi de la visite médicale des manipulateurs de denrées alimentaires, suivi  de la recupération nutritionnelle, PTME, SRAJ ) y compris l\'accompagnement des formations sanitaires par tutorat et mantorat',NULL,'55.55',4400,2022,2444,'','','',0,'','Engagement des autorités sanitaires pour des soins de santé de qualité',0,NULL),(3014,23,11,3,'Suivi trimestrielle des séances de causerie par aire sanitaire avec les hommes en présence des femmes sur les avantages de la PF, des causeries avec les jeunes dans les collèges sur SRAJ/VBG et le suivi trimestrielle de l\'offre gratuite de PF dans les Formations sanitaires',NULL,'41.9',2100,2022,880,'','','',1,'','Accompagnement des autorités sanitaires dans la prise de conscience des couples pour les avantages de la planification familiale',0,NULL),(3015,23,11,3,'Organisation de la distribution mensuelle des vaccins dans les formations sanitaires',NULL,'82.5',540,2022,445,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour une meilleure prévention des maladies',0,NULL),(3016,23,11,3,'Organisation mensuelle d\'émissions radiophoniques sur les sujets majeur de santé (SRAJ, MNT, PF, ARCH, PTME et VIH, TBC, VBG, Toxicomanie, Paludisme, nutrition)',NULL,NULL,240,2022,0,'','','Mauvaise planification',0,'','',0,NULL),(3017,23,11,3,'Appui - conseil aux communes dans la mise en œuvre du mécanisme de prise en charge sanitaire des indigents',NULL,'99.92',1200,2022,1199,'','','',0,'','Mise en œuvre des stratégies pour la prise en charge des indigents',0,NULL),(3018,24,11,3,'Renforcer les capacités de réponse aux maladies  transmissibles',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3019,24,11,3,'Supervision des acteurs intervenants dans la lutte contre les MTN (Oncho, filariose lymphatique, schistosomoses, géohelminthiases, THA, ver de Guinée, etc…) en 4 phases',NULL,'92.18',18542,2022,18542,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour des actions musclées contre les MNT',0,NULL),(3020,24,11,3,'Plaidoyer à l\'endroit leaders communautaires des communes endémiques en faveur de la lutte contre les MTN dans le contexte de COVID-19',NULL,'95.21',4765,2022,4765,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour des actions musclées contre les MNT',0,NULL),(3021,24,11,3,'Sensibilisation des enseignants, des parents d\'élèves dans le cadre du traitement de masse en milieu scolaire dans les communes à faible taux de couverture thérapeutique',NULL,'89.93',5670,2022,5670,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour des actions musclées contre les MNT',0,NULL),(3022,24,11,3,'Supervision de la compilation  des données du TDM contre les Schistosomoses et géo helminthiases dans les communes des zones sanitaires et de l\'intégration des données de lutte contre les MTN dans le DHIS2 au niveau des communes des zones sanitaires',NULL,'72.95',7294,2022,7294,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour des actions musclées contre les MNT',0,NULL),(3023,24,11,3,'Contrôle de la qualité des données issues des TDM Schistosomiases-géohelminthiases et onchocercose au niveau de chaque commune des zones sanitaires en 2022',NULL,'78.95',5657,2022,5657,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour des actions musclées contre les MNT',0,NULL),(3024,24,11,3,'Validation des résultats de l\'analyse situationnelle sur la sécurité des données MTN et d\'élaboration de procédures de sécurité des données',NULL,'100',1464,2022,1464,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour des actions musclées contre les MNT',0,NULL),(3025,24,11,3,'Revue documentaire du trachome dans les 44 communes du centre et du sud du Bénin',NULL,'100',4965,2022,4965,'','','',1,'','Engagement des autorités à revoir des actions contre le Trachome',0,NULL),(3026,24,11,3,'Supervision des transitions des chirurgies du trichiasis trachomateux dans les communes des zones sanitaires de 2KP, NBT, N\'Dali, BS et KGS',NULL,'100',1576,2022,1576,'','','',1,'','Engagement des autorités pour des actions contre les trichiasis trachomateux',0,NULL),(3027,24,11,3,'Formation des enquêteurs impliqués dans l\'étude d\'évaluation d\'impact du traitement contre les schistosomiases et les géohelminthiases dans 10 communes ciblées depuis 2013 au Bénin',NULL,'100',4285,2022,4285,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour le renforcement de capacités du personnel intervenant dans la actions contre contre les MNT',0,NULL),(3028,24,11,3,'Etude d\'évaluation d\'impact du traitement contre les schistosomiases et les géohelminthiases dans 10 communes ciblées depuis 2013 au Bénin',NULL,'100',16432,2022,16432,'','','',1,'','Engagement des autorités pour des actions contre les schistosomiases et les géohelminthiases',0,NULL),(3029,24,11,3,'Supervision de l\'étude d\'évaluation d\'impact du traitement contre les schistosomiases et les géohelminthiases dans 10 communes ciblées depuis 2013 au Bénin',NULL,'100',4592,2022,4592,'','','',1,'','Engagement des autorités pour des actions contre les schistosomiases et les géohelminthiases',0,NULL),(3030,24,11,3,'Formation des enseignants, impliqués dans le traitement de masse contre la Bilharziose et les vers intestinaux dans les écoles',NULL,'100',5000,2022,5000,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour le renforcement de capacités dpersonnel intervenant dans la lutte contre les MNT',0,NULL),(3031,24,11,3,'Supervision du traitement de masse contre la Bilharziose et les vers intestinaux dans les écoles de 46 communes endémiques',NULL,'100',5000,2022,5000,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour des actions contre la Bilharziose et les vers intestinaux',0,NULL),(3032,24,11,3,'Evaluation de la démonstration de la charte d’amélioration de la qualité des données mise en œuvre lors des TDM 2021 à Ouinhi, Zangnanado, Zakpota',NULL,'100',4728,2022,4728,'','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires pour la maîtrise de la gestion des données sanitaires',0,NULL),(3033,24,11,3,'Réalisation d\'une simulation sur la PEC des MPE (Choléra, FHV)',NULL,'62',250,2022,155,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour des actions contre le choleras',0,NULL),(3034,24,11,3,'Rédaction du dossier d’élimination du trachome avec l’appui du comité',NULL,'100',1959,2022,1959,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour des actions contre les MNT',0,NULL),(3035,24,11,3,'Dissémination du document de reference définissant le cadre de mise en œuvre du FADEC santé communautaire dans l\'ensemble des communes',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3036,24,11,3,'Campagne de communication en appui à la vaccination contre la COVID-19',NULL,'100',379739,2022,383539,'','','',0,'','Engagement des autorités sanitaires à lutter contre la COVID-19',0,NULL),(3037,24,11,3,'Acquisition de vivres pour l\'alimentation gratuite aux malades hospitalisés, tuberculeux et PVVIH',NULL,'99.29',5682,2022,5641,'','','',0,'','Accompagnement l\'alimentation des patients dans les formations sanitaires abritant le PPVIH et tuberculeux',0,NULL),(3038,24,11,3,'Acquisition des produits pharmaceutiques (kits d\'urgence)',NULL,'99.9',3135,2022,3131,'','','',0,'','Accompagnement des acteurs du système de santé pour la disponibilité des medicaments dans les formations sanitaires',0,NULL),(3039,24,11,3,'Acquisition de 500 boîtes de 30 tests  de dépistage rapide de l\'hépatite B et de l\'hépatite C (deux tests en un) sur sang total, serum et plasma, Onsite HVC/HBsAg 2in 1 test rapide en cassette',NULL,NULL,12500,2022,0,'','','La SoBAPS n\'a pas livré les TDR',0,'','',0,NULL),(3040,24,11,3,'Acquisition d\'antiviraux d\'action directe pour la prise en charge de 100 malades d\'hépatite virale C chronique',NULL,'10000',25000,2022,25000,'Mise sous traitement gratuit des malades d\'hépatite C chronique. Traitement onéreux et inaccessible à tout le monde','Tous les malades connus du programme sont mis sous  traitement','',1,'','Fort engagement des autorités sanitaires pour la lutte contre les hépatites',0,NULL),(3041,24,11,3,'Acquisition de 5480 doses de vaccin monovalent contre l\'hépatite virale B',NULL,NULL,10,2022,0,'Appui à la vaccination des agents de santé dépistés séronégatifs à l\'hépatite B','','La SoBAPS n\'a pas livré les réactifs',0,'','',0,NULL),(3042,24,11,3,'Acquisition de réactifs pour la réalisation de charge virale pour les malades d\'hépatite C',NULL,NULL,0,2022,0,'','','La SoBAPS n\'a pas livré les réactifs',0,'','',0,NULL),(3043,24,11,3,'Organisation de la célébration de la journée mondiale de lutte contre l\'hépatite',NULL,'10000',2197,2022,3000,'Lancement du dépistage du personnel de santé en activité et en formation','Mise en application de la loi 2017-28 du 1er décembre 2017','',1,'','Création du PNLH et existence de la loi',0,NULL),(3044,24,11,3,'Organisation de la Journée Mondiale de lutte contre le Paludisme (JMP) édition 2022',NULL,'9723',5000,2022,4861,'','','',0,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3045,24,11,3,'Appui au suivi de la mise en œuvre de la Chimio Prévention du Paludisme Saisonnier (CPS)',NULL,'10000',20000,2022,20000,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3046,24,11,3,'Organisation des activités de dépistage des hépatites B et C et des séances de sensibilisation dans les départements',NULL,'10000',2,2022,2,'','Tous les départements','',1,'','Création du PNLH et existence de la loi',0,NULL),(3047,24,11,3,'Acquisition de 2990 boîtes de 30 plaquettes d\'artemether/Lumefantrine,(20/120mg 18 tablet',NULL,'12592',29414,2022,37037,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3048,24,11,3,'Acquisition de 5500 boîtes de 30 plaquettes d\'artemether/Lumefantrine,(20/120mg 24 tablet',NULL,'7833',67304,2022,52721,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3049,24,11,3,'Sensibilisation des acteurs des Organisations Non Gouvernementales intervenant dans le domaine de la lutte contre les hépatites au Bénin sur l\'endémie silencieuse des hépatites B et C et l\'organisation de la riposte en cours',NULL,'10000',3100,2022,3025,'Acteurs des ONG sensibilisés','Meilleure coordination des activités des ONG sur le terrain','',1,'','Développement des actions en faveur de la population pour la lutte contre les hépatites',0,NULL),(3050,24,11,3,'Réalisation de la mission d\'échange avec les structures départementales du PNLP et des EEZS',NULL,'10000',6000,2022,6000,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3051,24,11,3,'Acquisition d\'artemether/Lumefantrine(20/120mg 18 tablet dispersible 30 blister)  (Secteur public)',NULL,'12275',42493,2022,52158,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3052,24,11,3,'Acquisition d\'artemether/Lumefantrine(20/120mg 24 tablet dispersible 30 blister)  (Secteur public)',NULL,'10931',124618,2022,136220,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3053,24,11,3,'Supervision post formation de cent vingt-six (126) agents formés (médecins, sages-femmes, responsables de centre de surveillance épidémiologique et des responsables des statistiques des ZS) à la prise en charge de l\'hépatite',NULL,'10000',4000,2022,3685,'Constat d\'instabilité au post du personnel et renforcement continu de compétence','','',1,'','Accompagnement des autorités sanitaires pour le suivi des actions post formations des agents de santé pour la lutte contre les hépatites',0,NULL),(3054,24,11,3,'Acquisition d\'Artesunate ( 60mg powder for solution for injection - 1 vial)',NULL,'8527',197484,2022,168402,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3055,24,11,3,'Acqisition d\'amodiaquine+Sulfadoxine/Pyrimethamine( 153mg+500/25mg 3+1 tablet dispersible co-blistered 50 blister)',NULL,'7648',162906,2022,124595,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3056,24,11,3,'Acquisition de 45000 moustiquaires PBO une place',NULL,'9994',112500,2022,112431,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3057,24,11,3,'Collecte active des données sur les hépatites virales au titre de l\'année 2021',NULL,'10000',4331,2022,4331,'Problématique de la production et de la remontée des données','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires à améliorer les données sanitaires por des décisions fiables',0,NULL),(3058,24,11,3,'Achat de 500000 Moustiquaire de 2 place pour la campagne de masse dé 2023',NULL,'8667',1121681,2022,972208,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3059,24,11,3,'Edition et impression de la loi 2017-28 du 1er décembre 2017 portant prévention, prise en charge et contrôle des hépatites B et C en République du Bénin ; fiches techniques de l\'hépatite B et de fiches techniques de l\'Hépatite C',NULL,'10000',3000,2022,3000,'Disponibilité de la loi  et des fiches techniques de l\'hépatite B et de fiches techniques de l\'Hépatite C','','',1,'','Disponibilité des autorités sanitaires à mettre à la disposition de la populations la documentationofficielle et nécessaire pour la lutte contre les hépatites',0,NULL),(3060,24,11,3,'Supervision formative du personnel de la transfusion sanguine sur la prise en charge et le suivi des donneurs sur les hépatites virales dans les départementales du Borgou, de l\'Alibori, de l\'Atacora, de la Donga, du Zou et des Collines',NULL,'10000',5800,2022,5,'Meilleurs suivi et orientation des donneurs par rapport aux hépatites virales B et C','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires à prendre des mesures préventives contre l\'hépatite B',0,NULL),(3061,24,11,3,'Remboursement des dettes de 2021 relatives à l\'acquisition de 52 500 doses de trois comprimés de Sulfadoxine Pyriméthamine pour le Traitement Préventif Intermittent à la SP',NULL,'1679',16205,2022,2720,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3062,24,11,3,'Supervision des agents impliqués dans la vaccination systématique des nouveau-nés dans les douze à vingt-quatre heures suivant la naissance dans les départements de : Atacora, Collines, Zou, Mono, Couffo, Ouémé, Plateau et Littoral',NULL,'10000',5600,2022,5,'Amélioration de la mise en œuvre de cette politique salutaire','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires à prendre des mesures préventives contre l\'hépatite B',0,NULL),(3063,25,11,3,'Renforcer les capacités de réponse aux maladies non  transmissibles',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3064,25,11,3,'Contribution à la réalisation de l’enquête STEPS 2022',NULL,NULL,17930,2022,0,'','','Formailités administratives non accomplies',0,'','',0,NULL),(3065,25,11,3,'Appui technique à l\'activité de dépistage et de PEC des affections buccodentaires dans trois zones sanitaires',NULL,'100',2218,2022,2218,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires à améliorer la santé buco-sanitaire des populations',0,NULL),(3066,25,11,3,'Collecte et enregistrement des données épidémiologiques et logistiques des cas de cancers dans les hôpitaux en vue de renforcer les registres de Parakou et de Cotonou',NULL,'100',3768,2022,3768,'','','',1,'','Engagement des acteurs de la santé à améliorer la qualité des données sur les cancers',0,NULL),(3067,25,11,3,'Suivi intégré des activités de lutte contre les MNT dans les 34 ZS',NULL,'100',13637,2022,13637,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires à améliorer le niveau de mise en œuvre des activités sur les MNT',0,NULL),(3068,27,11,3,'Assurer la gratuité de l’accès des jeunes, des femmes particulièrement les couches vulnérables à la PF par la disponibilité et le renforcement du dialogue et du plaidoyer pour l\'utilisation des services de PF.',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3069,27,11,3,'Acquisition de matériels et équipements au profit de la ZS AS : 200 boîtes accouchements, 200 boîtes de pansements, 200 appareils à tension, 50 pèse-personnes, 50 pièces de rechange, 50 étagères et palettes, 30 paravents, 50 lits, 100 matelas, 200 grilles, 200 grillages, 200 petits matériels et outillage, 100 dispositifs de lavage de mains, 50 fauteuils cadres, 20 bureaux cadres, 05 ordinateurs portatifs et de bureau\nOrganisation de l\'offre de soins en communauté dans la ZS-AS : Rattrapage vaccinal, offre intégrée de soins, journée portes ouvertes PIHI Com et des centres de santé, campagne de dépistage des maladies chroniques, campagne PF, contrôle du chlore résiduel, mobilisation sociale sur ARCH, et la fréquentation des services de santé...',NULL,'100',9415,2022,9415,'','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à doter les formations sanitaires du plateau technique approprié',0,NULL),(3070,27,11,3,'Renforcement de l\'offre intégrée des service SR/PF',NULL,'88',48400,2022,42659,'','','',0,'','Engagement des autorités sanitaires pour la renforcement de la politique de la santé reproductive et de la planification familiale',0,NULL),(3071,27,11,3,'Appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la SSRAJ',NULL,NULL,0,2022,97682,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour à accompagner la politique nationale desanté sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents',0,NULL),(3072,27,11,3,'Appui à la mise en œuvre de la politique de gratuitité de la PF',NULL,'44',41232,2022,18184,'','','',0,'','Engagement des autorités sanitaires pour la mise en œuvre de la politique de gratuitité de la PF',0,NULL),(3073,27,11,3,'Appui à la mise en œuvre de la politique de gratuité de la PF',NULL,NULL,41232,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3074,210,11,1,'Amélioration de la mobilisation des ressources et du  suivi-évalutaion des actions du domaine de la gouvernance',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3075,210,11,1,'Suivi des activités du SNIGS (Accompagnement semestriel EEZS pour contrôle de qualité des données statistiques dans 08 FS et et 02 BZS et actualisation du DHIS2; élaboration de l\'Annuaire des Statistiques Sanitaires (ASS) 2020-2021; élaboration des bulletins semestriels de retro-information)',NULL,'51.32',5600,2022,2874,'','','',0,'','Volonté des autorités sanitaires pour la maîtrise de la gestion des données sanitaires',0,NULL),(3076,210,11,1,'Elaboration du rapport d\'auto-évaluation (RAE) 2021 consolidé pour le département (Concertation et collecte de données complémentaires dans les 02 ZS du Mono)',NULL,'6200',800,2022,496,'','','',0,'','Volonté des autorités sanitaires pour la gestion axée sur la performance',0,NULL),(3077,210,11,1,'Organisation de deux sessions du CDEEP (Suivi des activités des projets/programmes et collecte active des données dans les ZS, déroulement de deux sessions)',NULL,'575',3600,2022,207,'','','',0,'','Volonté des autorités sanitaires pour la gestion axée sur la performance',0,NULL),(3078,210,11,1,'Revue semestrielle des activités planifiées aux différents plans de travail annuel élargie aux partenaires sociaux (PITA 2022, PTA CLIN, PTA CHS, PTA CH, PTA Cellule Ecoute-Client…)',NULL,NULL,3500,2022,0,'','','Interférence des activités',0,'','',0,NULL),(3079,210,11,1,'Analyse et validation semestrielles des données statistiques produites par les différents services.',NULL,'50',3000,2022,1500,'','','',0,'','Volonté des autorités sanitaires pour la maîtrise de la gestion des données sanitaires',0,NULL),(3080,210,11,1,'Organisation chaque trimestre des contrôles de gestion des ressources (vérification de l\'application du prix de cession des médicaments, vérification des rapports financiers (A12) de toutes les FS la zone CBGH, contrôle de la gestion des MEG dans 04 formations sanitaires par trimestre, contrôle de gestion dans deux  (02) FS de la zone par mois',NULL,'17.07',2100,2022,358,'','','',0,'','Volonté des autorités sanitaires pour une gestion de qualité des ressources allouées',0,NULL),(3081,210,11,1,'Organisation d\'une revue semestrielle des indicateurs et une revue annuelle de performance',NULL,NULL,1000,2022,0,'','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires pour la maîtrise de la gestion des données sanitaires',0,NULL),(3082,210,11,1,'Validations mensuelle des données Tb/VIH  et trimestrielle des rapports SNIGS (PNLP1, B5a, C6, PTME, C7, A25, MAS et A12) des formations sanitaires',NULL,'9.44',2520,2022,238,'','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires pour la maîtrise de la gestion des données sanitaires',0,NULL),(3083,210,11,1,'Organisation de revue trimestrielle des indicateurs de performance de la Zone Sanitaire et CODIR mensuel avec les responsables des CS périphériques',NULL,'30.04',5336,2022,1709,'','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires pour la gestion axée sur la performance',0,NULL),(3084,210,11,1,'Contractualisation pour la mise en place d\'un système de gestion électronique des courriers',NULL,NULL,5000,2022,0,'TDR élaborés\nConsultation des prestataires en cours','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3085,210,11,1,'Acquisition de viéoprojecteurs au profit de l\'AISEM',NULL,NULL,2000,2022,0,'Spécifications techniques élaborées','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3086,210,11,1,'Paiement relatif à l\'acquisition et installation de logiciel de gestion comptable et financière y compris les marchés publics (SUCCES)',NULL,'100',13847,2022,13847,'recption effecutuée','','',1,'','Volonté des décideurs à améliorer la gestion des finances publiques',0,NULL),(3087,210,11,1,'Acquisition et installation de logiciel de gestion comptable des matières',NULL,NULL,5000,2022,0,'Activité suspendue','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3088,210,11,1,'Construction d\'une plateforme  container pour l\'archivage des dossier de l\'Agence',NULL,'60',8000,2022,4800,'Marché attribué\nTravaux en cours,\nTEP à 65%','','',1,'','Volonté des décideurs à améliorer la gestion des archives et du savoir',0,NULL),(3089,210,11,1,'Organisation trimestrielle de la revue des audits de décès maternels, néonatal ainsi que les autres cas de décès dans tous les services médicaux du CHD (48 séances d\'audit pour l\'année)',NULL,'85.71',2100,2022,1800,'','','',1,'','Maîtrise des données des formations sanitaires pour une gouvernance de qualité',0,NULL),(3090,12,11,3,'Construire, réhabiliter, équiper des infrastructures sanitaires de premier contact répondant aux normes dans les zones dans le besoin (hôpital universitaire, hôpital départemental, hôpital de zone, centres de santé, hôpitaux de zone, dépôts répartiteurs, laboratoire de médicaments génériques, réfrigérateurs) et acquérir du matériel roulant (ambulances, véhicules de supervision, camions, véhicules de ravitaillement, motos)',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3091,12,11,3,'Travaux de réfection de l\'auditorium et de certaines salles de consultations y compris l\'étanchéité d\'une partie de la dalle du bâtiment du CPMI-NFED de Cotonou',NULL,NULL,11500,2022,0,'','','Les procédures de passation des marchés n\'ont pu aboutir en 2022',0,'','',0,NULL),(3092,12,11,3,'Travaux de pavage et d\'aménagement de l\'espace autour du nouveau bâtiment et de la voie d\'accès au CPMI-NFED',NULL,NULL,29600,2022,0,'','','Les procédures de passation des marchés n\'ont pu aboutir en 2023',0,'','',0,NULL),(3093,12,11,3,'Accompagnement des CST ou des DST des communes dans l\'élaboration des plans types d\'infrastructures sanitaires conformes aux normes et standards.',NULL,'9850',400,2022,394,'Les CST ou les DST des communes ciblées sont accompagnés dans l\'élaboration des plans types d\'infrastructures sanitaires conformes aux normes et standards et leurs capacités opérationnelles sont renforcées','','',1,'','Disponibilité des au niveau central pour accompagner les acteurs au niveau opérationel',0,NULL),(3094,12,11,3,'Accompagnement des CST ou des DST des communes dans la remise de sites et dans l\'implantation des infrastructures sanitaires à réaliser et dans le positionnement le plus bénéfique de l\'implantation suivant les spécificités requises pour l\'infrastructures sanitaires',NULL,NULL,400,2022,0,'','','Lenteur dans les procédures administratives,financières et comptables',0,'','',0,NULL),(3095,12,11,3,'Accompagnement des communes dans le suivi et le contrôle des travaux de construction d\'infrastructures sanitaires',NULL,NULL,300,2022,0,'','','Lenteur dans les procédures administratives,financières et comptables',0,'','',0,NULL),(3096,12,11,3,'Réalisation des travaux de réfection de la façade nord de la clôture du CHD et la partie démolie de la clôture des logements du CHD',NULL,NULL,19750,2022,0,'','','Le service technique de la DDS Mono, en l’occurrence le PF/AISEM a suggéré d’attendre l’effondrement de la clôture avant sa reconstruction. Actuellement, la clôture tient encore',0,'','',0,NULL),(3097,12,11,3,'Organisation des travaux d\'entretien et de réfection du bâtiment de l\'administration du bureau de Zone Comé et du logement du Médecin Coordonnateur',NULL,NULL,7650,2022,0,'','','Publication tardive des PPMP',0,'','',0,NULL),(3098,12,11,3,'Aménagement d\'un container en bureau pour le personnel et la conservation physique des archives de la zone',NULL,NULL,2400,2022,0,'','','Aménagement d\'un container en bureau pour le personnel et la conservation physique des archives de la zone',0,'','',0,NULL),(3099,12,11,3,'Réalisation des travaux de réfection et d\'aménagement à la DDS-Mono',NULL,NULL,10000,2022,0,'','','Indisponibilité des ressources',0,'','',0,NULL),(3100,12,11,3,'Acquisition, installation  formation et mise en service d\'équipements de chirurgie cardiaque au profit du CNHU-HKM',NULL,NULL,110000,2022,0,'','','Les spécifications techniques ont connu peinent à évoluer à chaque séance de validation organisée avec les bénéficiaires',0,'','',0,NULL),(3101,12,11,3,'Travaux d\'aménagement du bloc opératoire du service de cardiologie du CNHU HKM',NULL,NULL,10500,2022,0,'','','Les spécifications techniques ont connu peinent à évoluer à chaque séance de validation organisée avec les bénéficiaires',0,'','',0,NULL),(3102,12,11,3,'Elaboration des projets médicaux de construction d\'un CHU Général, CHU mère-enfant et d\'un funérarium à Togbin',NULL,'70',80215,2022,56151,'Projets médicaux validés','','',1,'','Volonté des décideurs à améliorer le niveau de vie de la population',0,NULL),(3103,12,11,3,'Acquisition d\'un scanner à 64 barrettes au profit du CNHU-HKM',NULL,'86.03',518104,2022,445718,'Réception technique réalisée\n- Préparation de la réception provisoire','','',1,'','Disponibilité et accompagnement des décideurs à améliorer le statut des centre hospitaliers universitaires',0,NULL),(3104,12,11,3,'Acquisition d\'équipements pour les soins occulaires dans les CHD et CHU (avance de démarrage)',NULL,NULL,872284,2022,0,'Procédure suspendue en raison de l\'assistance mis en place au profit du secteur dans le cadre du développement du pôle d\'excellence olphtamologie','','le secteur a prévu la mise en place d\'une assisatance technique internationale pour appuyer l\'opérationalisation du pôle d\'excellence Olphtamologie\nEn attendant la signature du contrat de ce dernier les activités stagne',0,'','',0,NULL),(3105,12,11,3,'Réalisation de l\'étancheïté des bâtiments abritant le bloc opératoire et les urgences  au CHD Natitingou',NULL,'100',11000,2022,11000,'Réception provisoire réalisée','','',1,'','Volonté manifeste des décideurs à améliorer l\'image de nos formations sanitaires et le niveau de vie de la population',0,NULL),(3106,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative à la construction de l\'unité de dialyse du CHUD de l\'Ouémé/Plateau : Paiement de décompte (PAG)',NULL,NULL,963,2022,0,'Constat d\'achèvement effectué','','Lenteur administrative',1,'','',0,NULL),(3107,12,11,3,'Paiement du décompte définitif des travaux d\'extension du bâtiment abritant le laboratoire du Centre Hospitalier Départemental de l\'Atacora à Natitingou',NULL,'94.71',23100,2022,21879,'Constat d\'achèvement effectué','','',1,'','Volonté manifeste des décideurs à améliorer l\'image de nos formations sanitaires et le niveau de vie de la population',0,NULL),(3108,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative aux  travaux de réhabilitation et d\'extension de la maternité  du CHUD  de l\'Ouémé / Plateau',NULL,NULL,4611,2022,0,'Constat d\'achèvement effectué','','Lenteur administrative',1,'','',0,NULL),(3109,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative aux travaux de Réhabilitation des installations électriques de l\'unité de diayse  du CHD  de Zou / Collines',NULL,NULL,785,2022,0,'Constat d\'achèvement effectué','','Lenteur administrative',1,'','',0,NULL),(3110,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative aux travaux de réfection du bâtiment abritant le PNRCCH et du magasin (Toiture, révision des installations des portes des toilettes',NULL,NULL,150,2022,0,'Constat d\'achèvement effectué','','Lenteur administrative',1,'','',0,NULL),(3111,12,11,3,'Travaux de génie civil complémentaires pour la pose d\'un second transformateur H59 400KVA-20/0,4KV plus abonnement 100 à 800 KVA au CHUD/Borgou-Alibori/Parakou',NULL,'100',13510,2022,13510,'Réception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté des décideurs à améliorer le niveau de vie de la population et l\'image de nos formations sanitaires',0,NULL),(3112,12,11,3,'Raccordement d\'un second transformateur H59 400KVA-20/0,4KV plus abonnement 100 à 800 KVA au CHUD/Borgou-Alibori/Parakou',NULL,'100',100000,2022,100000,'Réception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté des décideurs à améliorer le niveau de vie de la population et l\'image de nos formations sanitaires',0,NULL),(3113,12,11,3,'Paiement de la facture relative à l\'acquisition d\'un scanner à 64 barrettes au profit du CHUD Borgou/Alibori',NULL,'99.86',550750,2022,549954,'Paiement efectué','','',1,'','Volonté des décideurs à rendre nos centres hospitaliers universitaires modernes',0,NULL),(3114,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative à l\'extension du réseau de  distribution des fluides médicaux dans les blocs d\'hospitalisation au CHU MEL',NULL,NULL,10913,2022,0,'levées des réserves effectuées en vue de la réception définitive','','Lenteur administrative',0,'','',0,NULL),(3115,12,11,3,'Paiement de la facture relative à l\'acquisition, installation et mise en service de deux (02) équipements d\'aphérèse au profit  du CNHU de Cotonou et du CHUD Borgou',NULL,'100',141900,2022,141893,'piement effectué','','',1,'','Volonté des décideurs à rendre nos centres hospitaliers universitaires modernes',0,NULL),(3116,12,11,3,'Acquisition d\'un moniteur  au profit du CNHU-HKM dans le cadre de la mission chirurgicale de l\'Institut Montsouris de Paris',NULL,NULL,24000,2022,0,'Spécifications techniques élaborées','','Lenteur administrative',0,'','',0,NULL),(3117,12,11,3,'Acquisition d\'un système urodynamique au profit du CHU-MEL',NULL,NULL,35726,2022,0,'Spécifications techniques élaborées et validées','','Lenteur administrative',0,'','',0,NULL),(3118,12,11,3,'Recrutement de BCT  pour la construction du centre national hospitalier et universitaire de Psychiatrie à Allada (avance de démarrage)',NULL,NULL,33600,2022,0,'Elaboration des TDR et consultattion de la liste restreinte des prestataires','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3119,12,11,3,'Paiement du décompte définitif des travaux de réhabilitation du 3ème logement médecin et terassement de la cour interne des résidences du CHD Zou',NULL,'100',17310,2022,17310,'Le décompte définitif est payé','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer les conditions de travail du personnel de santé',0,NULL),(3120,12,11,3,'Extension du réseau de fluides médicaux au service de cardiologie du CNHU HKM',NULL,'100',56001,2022,56001,'Autorisation de gré à gré par le Conseil des Ministres\n- Élaboration du contrat\n- contrat en cours de signature','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer les conditions de séjour des malades',0,NULL),(3121,12,11,3,'Acquisition, installation et mise en service d\'équipements médico-techniques (concentrateur d\'oxygène, respirateur de réanimation, aspirateur chirurgical, table d\'opération, lampe scialytique plafonnée, etc.) au profit du bloc opératoire du Centre Hospitalier Départemental de la Donga à Djougou',NULL,'100',97500,2022,97500,'Contrat signé \nmarché en cours d\'exécution','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer le plateau technique',0,NULL),(3122,12,11,3,'Acquisition d\'équipements médico-techniques (automates d\'hématologie, spectophotomètre de bain marie) au profit du laboratoire du Centre Hospitalier Départemental de l\'Atacora à Natitingou',NULL,'100',28500,2022,28500,'Contrat signé \nmarché en cours d\'exécution','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer le plateau technique',0,NULL),(3123,12,11,3,'Acquisition de 03 consoles  au profit de l\'unité de sannographie du CHUD Borgou',NULL,NULL,10000,2022,0,'spécifications techniques élaborées et validées','','',0,'','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,NULL),(3124,12,11,3,'Réfection  du bâtiment du sacanner du CNHU -HKM',NULL,NULL,9200,2022,0,'etudes techniques en cours','','',0,'','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,NULL),(3125,12,11,3,'Réalisation des études techniques et architecturales pour la construction et l\'équipement d\'un Centre national hospitalier et universitaire de Psychiatrie à Allada',NULL,NULL,210000,2022,0,'Contrat signé avec un cabinet - Élaboration d\'une feuille de route- Validation de l\'APS- Validation de l\'APD en cours','','changement intervenu  à plusieurs reprise sur le site devant abriter l\'hôpital',0,'','',0,NULL),(3126,12,11,3,'Extension de l\'unité de dialyse du CHUD de l\'Ouémé/Plateau (PAG)',NULL,'73.75',80000,2022,59000,'Préconstat d\'achèvement effectué','','',1,'','Volonté politique à améliorer la santé des populations',0,NULL),(3127,12,11,3,'Achèvement de la construction de la maternité et de la clôture de la façade principale du Centre de santé de Kpankoun dans la Commune de Kétou',NULL,'94.91',12000,2022,11389,'Réception provisoire effectuée\nPaiement effectué','','',1,'','Volonté politique à améliorer l\'image des formations sanitaires de premier contact pour une meilleure prises en charges de la mère et de l\'enfant',0,NULL),(3128,12,11,3,'Augmentation de la puissance du transformateur  au CHD-OP pour la mise en service du SCANNER de 560 KVA à 1000 KVA',NULL,'100',19464,2022,19464,'Réception provisoire effectuée','','',0,'','Volonté des autorités sanitaires à moderniser les centres hospitaliers universitaires',0,NULL),(3129,12,11,3,'Acquisition d\'une table d\'opération électrique au profit du CNHU-HKM dans le cadre de la mission de chirugie cardiaque',NULL,'100',8500,2022,8500,'Réception provisoire effectuée\nPaiement effectué','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à moderniser les centres hospitaliers',0,NULL),(3130,12,11,3,'Payement des frais de maîtise d\'œuvre sur PERFS',NULL,NULL,44000,2022,0,'en attente de la clôture du projet','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3131,12,11,3,'Acquisition d\'un scanner de 64 barettes au profit du CHD- OP',NULL,NULL,566985,2022,0,'contrat en cours de résiliation pour défaut d\'inexécution du contrat par le prestataire','','Défaut d\'inexécution du contrat par l\'adjudicataire\nprocédure de résiliation du contrat en cours',0,'','',0,NULL),(3132,12,11,3,'Aménagement d\'une galerie reliant le bâtiment Scanner au bâtiment de la galerie du bloc chirurgical du CHD/OP et d\'une galerie reliant le bâtiment Scanner au bâtiment  de l\'IRM au CNHU-HKM',NULL,'99.99',4750,2022,4750,'Réception provisoire effectuée\nPaiement effectué','','',1,'','Volonté politique à ameliorer les conditions de séjour des malades dans Hôpitaux universitaires',0,NULL),(3133,12,11,3,'Réfection de la maternité  et du dipensaire d\'Agoué (travaux de maçonnerie, de toiture, de carrelage etc.)',NULL,NULL,46075,2022,0,'En attente de la finalisation des travaux d\'études dans les formations sanitaires pour apprécier les besoins réels des formations sanitaires\n -Étude de la DRP portant réfection de la maternité et du dispensaire d\'Agoué, le 24 mai 2022\nprocédure non éligible au titre de 2022','','La nouvelle priorisation des CS à réhabiliter ou construire ne prend pas en compte ce centre',0,'','',0,NULL),(3134,12,11,3,'Acquisition de mobiliers au profit des unités de scanographie et de dialyse du CHD OP, CHU BA et CHD Z/C',NULL,'100',11000,2022,11000,'réception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à moderniser les centres hospitaliers',0,NULL),(3135,12,11,3,'Acquisition d\'équipements d\'ORL',NULL,NULL,240710,2022,0,'Spécifications techniques élaboréesValidation par les utilisateursEn attente de la validation par le consultant dans le cadre du développement du pôle de spécialités ORL','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3136,12,11,3,'Acquistion d\'antennes  pour l\'exploitation de l\'IRM au CNHU HKM',NULL,NULL,20000,2022,0,'spécifications rechniques elaborées\nconsultation des fournissuers','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3137,12,11,3,'Réfection de bâtiment au CNHU pour l\'extension de l\'unité de dialyse',NULL,NULL,49000,2022,0,'spécifications techniques élaborées','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3138,12,11,3,'Acquisition de deux robots graveurs au profit de l\'unité d\'IRM au CNHU-HKM',NULL,NULL,20000,2022,0,'spécifications techniques élaborées','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3139,12,11,3,'Acquisition de 09 consoles + microPACS et serveur au profit des unités de sannographie et d\'IRM  au CNHU-HKM',NULL,NULL,50000,2022,0,'Demande de propositions au fabricant du scanner et de l\'IRM','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3140,12,11,3,'Réfection du logement coopérant et construction d\'une pallotte au  CHUD OP',NULL,NULL,10000,2022,0,'activité suspendue','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3141,12,11,3,'Provision pour la sécurisation du site de l\'HZ savè par les Forces armées béninoises',NULL,NULL,10000,2022,0,'','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3142,12,11,3,'Acquisition d\'échographe au profit du CS Agbangnizoun',NULL,'94',8500,2022,7990,'Réception provisoire effectuée\nPaiement effectué','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer le plateau technique',0,NULL),(3143,12,11,3,'Paiement de la facture relative à l\'augmentation de la puissance du transformateur  au CNHU-HKM pour la mise en service de l\'IRM de 250 KVA à 600 KVA',NULL,NULL,20428,2022,0,'Réception provisoire effectué','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3144,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative à l\'acquisition d\'une unité d\'une IRM au profit du CNHU-HKM',NULL,'100',27874,2022,27874,'En attente de la requête de TECHFAB de l\'adjudicataire','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer le plateau technique',0,NULL),(3145,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative à l\'acquisition d\'éqipements de radiodiagnostique au profit des formations santaires (13 appareils de radio, 2amplificateurs de brillance, & mamographe et une panoramique dentaire)',NULL,'100',54637,2022,54637,'En attente de la requête de TECHFAB de l\'adjudicataire','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer le plateau technique',0,NULL),(3146,12,11,3,'Acquisition d\'échographes, d\'appareil de radiologie, de table opération et d\'anesthésie, de lampe scialytique et de respirateurs',NULL,NULL,672600,2022,0,'Les conditions préalables pour le mise en œuvre du projet n\'ont pas été satisfaites au 31 décembre 2022','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3147,12,11,3,'Acquisition et installation d\'un générateur VPSA au profit du CHD Borgou/Parakou',NULL,NULL,119100,2022,0,'Les conditions préalables pour le mise en œuvre du projet n\'ont pas été satisfaites au 31 décembre 2022','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3148,12,11,3,'Construction et équipement de l\'unité de scanographie du CHD Zou',NULL,NULL,140000,2022,0,'Les conditions préalables pour le mise en œuvre du projet n\'ont pas été satisfaites au 31 décembre 2022','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3149,12,11,3,'Réfection de quatre  centres de santé sur fonds  FADEC',NULL,'100',536500,2022,536500,'Les transferts ont été effectués au profit des communes bénéficiaires','','',1,'','Volonté des autorités à améliorer l\'état des formations sanitaires',0,NULL),(3150,12,11,3,'Construction de trois (03) Hôpitaux de zone de 120 lits : Avrankou-Adjarra-Akpro-Missérété ; Adjohoun-Bonou-Dangbo et Zogbodomey-Bohicon-Zakpota  (avavce de démarrage)',NULL,NULL,1500000,2022,0,'Les DAO des 3 Hôpitaux de zone sont élaborés et validés\nLa procédure a été suspendue et une requête formulée à l\'endroit des PTF pour la mobilisation de la totalité des ressources','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3151,12,11,3,'Paiement du décompte définitif  relative aux travaux de construction du bloc chirurgical du Centre de Santé de Ségbana',NULL,NULL,17126,2022,0,'Extension de la cabine technique devant abriter l\'armoire de la SBEE en cours\n -La vérification de la levée des réserves au niveau SEGBANAN. Il faut noter que toutes les réserves majeures sont levées et les réceptions provisoires pourrons t\'intervenir dans la première quinzaine du mois d\'octobre 2022 après avoir parfait quelques éléments mineurs contenus dans le PV.','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',1,'','',0,NULL),(3152,12,11,3,'Paiement du décompte définitif relatif aux travaux de construction du Centre de Santé de Koussoukpa (ZOGBODOME)',NULL,'99.46',21533,2022,21416,'réception provisoire effectué','','',0,'','Volonté des autorités à améliorer l\'état des formations sanitaires',0,NULL),(3153,12,11,3,'Reconstruction du Centre de Santé de Ouedeme Adja dans la commune de Lokossa',NULL,'33.33',264480,2022,88160,'Marché en cours d\'exécution\nTEP à 26%','','',1,'','Volonté des autorités à améliorer l\'état des formations sanitaires',0,NULL),(3154,12,11,3,'Contractualisation pour l\'entretien et la maintenance des  équipements (bloc opératoire, imagerie mdicale, laboratoire, stérilisation, réanimation) des CHU, CHD et HZ',NULL,NULL,300000,2022,0,'DAO élaboré\nprocédure suspendue pour tenir compte des réformes en cours dans le secteur','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3155,12,11,3,'Recrutement d\'un cabinet pour la mission de maîtrise d\'œuvre, de surveillance et de contrôle des travaux de  reconstruction du Centre de Santé de OUEDEME ADJA',NULL,'26',20886,2022,5430,'Marché en cours d\'exécution\nTEP à 26%','','',1,'','Volonté des autorités à améliorer l\'état des formations sanitaires',0,NULL),(3156,12,11,3,'Paiement étude, suivi et contrôle de la maitrise d\'œuvre complète des travaux de construction de l\'Hopital de Zone Adjarra/Avrankou/Akpro-Missérété (3A), de l\'Hôpital de Référence à Ouidah (HR-O) et de l\'extension de l\'Hôpital de Zone d\'Allada/Toffo/Zè (ATZ)',NULL,'45.41',1396000,2022,633930,'Les études sont terminées par la validation des livrables et le cabinet est payé','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à construire et moderniser les centres hospitaliers',0,NULL),(3157,12,11,3,'Paiement étude, suivi et contrôle maîtrise d’œuvre dans le cadre des études architecturales et techniques ainsi que le suivi et la supervision des projets de construction et d’équipement de l’Hôpital de Zone Adjohoun/Bonou/Dangbo (ABD) et Zogbodomey/Bohicon/Zakpota (ZOBOZA)',NULL,'20.47',93163,2022,19074,'Les études sont terminées par la validation des livrables et le cabinet est payé','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à construire et moderniser les centres hospitaliers',0,NULL),(3158,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative à l\'acquisition et installation d\'équipement de chaîne de froid (congélateurs,) au profit de l\'ANTS',NULL,'94.2',1380,2022,1300,'constat de pré recption définitive effectué','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer le plateau technique',0,NULL),(3159,12,11,3,'Travaux de génie civil complémentaires pour l\'augmentation de la puissance du scanner de HZ Nikki',NULL,'100',15000,2022,15000,'Réception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer le plateau technique',0,NULL),(3160,12,11,3,'Paiement du décompte définitifif des travaux d\'extension de la maternité du Centre de Santé d\'Onigbolo',NULL,'99.96',10560,2022,10556,'Réception provisoire prononcée\nPaiement effectué','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à moderniser les formations sanitaires',0,NULL),(3161,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative à la construction du logement  sage femme et clôture et d\'extension d\'un module de deux latrines et deux douches au Centre de Santé d\'AVOGBANA dans la commune de Bohicon',NULL,'100',1240,2022,1240,'Préconstat d\'achèvement effectué','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à moderniser les formations sanitaires et améliorer les conditions de travail du personnel soignant',0,NULL),(3162,12,11,3,'Paiement du décompte définitif relatif aux travaux de construction du Centre de Santé d\'Arrondissement de SOMPEREKOU dans la Commune de BANIKOARA',NULL,'100',47000,2022,47000,'Préception provisoire effectuée\npaiement effectué','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau périphérique de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3163,12,11,3,'Paiement du décompte relatif aux travaux de Construction d\'un bloc pour abriter la Banque de sang et le Laboratoire dans l\'Hôpital de Zone de Dassa',NULL,'70.74',80240,2022,56759,'Réception provisoire effectuée\npaiement effectué','','',1,'','Volnté politique à améliorer l\'accès des populations aux produits sanguins labiles',0,NULL),(3164,12,11,3,'Travaux complémentaires de raccordement au réseau de la SBEE des Antennes Départementales de la Transfusion Sanguine de l\'Ouémé (Fourniture et installation d\'un transformateur de 100 KVA, d\'un disjoncteur de 160 Ampères et souscription à un abonnement d\'une puissance de 80 KVA), du Zou (Augmentation de la puissance du disjoncteur à 160 ampères et souscription à un abonnement de puissance 80KVA) et du Borgou (Augmentation de la puissance souscrite à 80 KVA)',NULL,'95.24',32844,2022,31280,'travaux exécutés','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer la fourniture du courant électrique dans nos formations sanitaires',0,NULL),(3165,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative à la réception provisoire des travaux de  construction du Bloc Administratif, Dispensaire et du Logement du Médecin du centre de santé de Ouinhi',NULL,'100',6712,2022,6712,'Réception définitive effectuée\npaiement effectué','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à moderniser les formations sanitaires et améliorer les conditions de travail du personnel soignant',0,NULL),(3166,12,11,3,'Achèvement des travaux de construction du Centre de Santé de Soroko dans la Commune de Banikoara',NULL,'100',23605,2022,23605,'Réception provisoire effectuée\npaiement effectué','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau périphérique de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3167,12,11,3,'Réalisation des travaux de raccordement des sites abritant les Antennes Départementales de la Transfusion Sanguine de l\'Ouémé, du Borgou et du Zou  aux réseaux de la SBEE en énergie électrique',NULL,'100',33370,2022,33370,'Réception provisoire effectuée\npaiement effectué','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à améliorer la fourniture du courant électrique dans nos formations sanitaires pour un accès facile aux produits sanguins labiles',0,NULL),(3168,12,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative aux travaux de raccordement des sites abritant les Antennes Départementales de la Transfusion Sanguine de l\'Ouémé, du Borgou et du Zou  aux réseaux de la SONEB en eau électrique',NULL,'99.96',200,2022,200,'Réception définitive effectuée\npaiement effectué','','',1,'','Volnté politique à améliorer l\'accès des populations aux produits sanguins labiles',0,NULL),(3169,12,11,3,'Construction de la ligne HTA et équipement de poste H61/160 KVA -33/0,4KV pour l\'alimentation en énergie électrique de l\'hôpital de zone de Malanville',NULL,NULL,14596,2022,0,'contrat signé\ntravaux en cours d\'exécutiion par la SBEE','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3170,12,11,3,'Paiement du décompte définitif relatif aux travaux de construcction du CS ATCHOUKPA',NULL,'82.38',37631,2022,31000,'Réception provisoire effectuée\npaiement effectué','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau périphérique de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3171,12,11,3,'Construction du CS de pahou dans la commune de Ouidah (avance de démarrage)',NULL,NULL,115600,2022,0,'site non encore identifié\ntravaux suspendu','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3172,12,11,3,'Recrutement de BCT  pour la construction du centre de santé de Pahou',NULL,NULL,13500,2022,0,'site non encore identifié\ntravaux suspendu','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3173,12,11,3,'Recrutement d\'un maître d\'œuvre pour la réhabilitation des CS FADEC',NULL,NULL,60100,2022,0,'site non encore identifié\ntravaux suspendu','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3174,12,11,3,'Acquisition d\'équipements du laboratoire au profit l\'HZ de Dassa zoumé',NULL,NULL,70500,2022,0,'spécifications techniques élaborées et validées','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3175,12,11,3,'Travaux de génie civil pour la pose d\'un transformateur au CS de ségbana',NULL,NULL,15000,2022,0,'spécifications techniques élaborées et validées','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3176,12,11,3,'Réfection de l\'infirmerie du centre de transit des mendiants de Kpomassè',NULL,NULL,2800,2022,0,'spécifications techniques élaborées et validées','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3177,12,11,3,'Acquisition d\'équipements de mobiliers , matériels et instrumentation médicale au profit des CS Atchoukpa et Koussoukpa',NULL,NULL,51000,2022,0,'spécifications techniques élaborées et validées','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3178,12,11,3,'Etudes architecturales techniques pour la construction de 4 hôpitaux de zone de 65 lits (Ouidah, savalou, Kétou et Pobè)',NULL,NULL,75200,2022,0,'TDR élaborés\nConsultation des prestataires en cours','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3179,12,11,3,'Raccordement  du  site de l\'HZ de Tchaourou au réseau de la SBEE',NULL,NULL,140000,2022,0,'En attente de l\'évolution des travaux sur le chantier','','',0,'','',0,NULL),(3180,12,11,3,'Poursuite de Construction de l\'Hôpital de Zone de Tchaourou',NULL,'35',2902925,2022,1016023,'Gros en cours d\'achèvement (à 75% environ)\nTaux d\'exécution physique des travaux à 35%','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3181,12,11,3,'Poursuite de la Construction de CS Tchatchou',NULL,'37.94',577702,2022,219179,'Gros œuvre en cours d\'achèvement (environ 95%)\nTaux d\'exécution physique des travaux à 43%','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau périphérique de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3182,12,11,3,'Poursuite de la Construction de CS Goro',NULL,'37.43',349297,2022,130740,'Gros œuvre achevé pour l\'essentiel\nTravaux d\'exécution physique des travaux à 49%','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau périphérique de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3183,12,11,3,'Poursuite de la Construction de CS Alafiarou',NULL,'33.96',353261,2022,119959,'Gros œuvre achevé pour l\'essentiel\nToiture réalisé\nEnduit en cours\nTravaux d\'exécution physique des travaux à 53%','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau périphérique de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3184,12,11,3,'Poursuite de la Construction de CS Bètèrou',NULL,'36.74',326346,2022,119886,'Gros œuvre achevé pour l\'essentiel\nToiture réalisé\nEnduit en cours\nTravaux d\'exécution physique des travaux à 56%','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau périphérique de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3185,12,11,3,'Poursuite de la Construction de CS Sanson',NULL,'34.6',342107,2022,118383,'Gros œuvre achevé pour l\'essentiel\nTravaux d\'exécution physique des travaux à 38%','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau périphérique de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3186,12,11,3,'Construction de CS Kika',NULL,'37.63',333569,2022,125520,'Gros œuvre achevé pour l\'essentieltaux d\'exécution physique des travaux à 44%','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau périphérique de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3187,12,11,3,'Acquisitions d\'équipements au profit des  6 centres de santé  dans l\'Hôpital de Zone de la commune de Tchaourou (Avance de démarrage)',NULL,NULL,600007,2022,0,'Spécifications techniques élaborés\nValidation en cours','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3188,12,11,3,'Suivi et contrôle des travaux de construction de l\'hôpital de zone de Tchaourou et des 6 centres de santé par le maître d\'œuvre',NULL,'20',88000,2022,17600,'actvité en cours','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3189,12,11,3,'Achèvement des travaux de construction de l\'HZ de Savè (Lot 1)+B110B104B106:B10B106:B121',NULL,'87',184782,2022,160761,'Travaux achevés pour l\'essentiel\nTEP à 87%','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3190,12,11,3,'Achèvement des travaux de construction de l\'HZ de Savè (Lot 2)',NULL,'100',55655,2022,55655,'Constat d\'achèvement effectué','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3191,12,11,3,'Achèvement des travaux de construction de l\'HZ de Savè (Lot 3)',NULL,'100',52422,2022,52422,'Réception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3192,12,11,3,'Achèvement des travaux de construction de l\'HZ de Savè (Lot 4)',NULL,'38.5',154901,2022,59641,'Réception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3193,12,11,3,'Achèvement des travaux de construction de l\'HZ de Savè (Lot 5)',NULL,'12.04',258500,2022,31126,'Contrat résilié\nNouvelle estimation réalisées','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3194,12,11,3,'Achèvement des travaux de construction de l\'HZ de Savè (Lot 7)',NULL,'144.98',18062,2022,26187,'Constat d\'achèvement effectué','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3195,12,11,3,'Travaux confortatifs pour l\'achèvement complet de tous les  7 lots (VRD, Distribution électrique, Abonnement SBEE, Abonnement SONEB, etc …)',NULL,'100',182247,2022,182247,'Constat d\'achèvement effectué','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3196,12,11,3,'Acquisition d\'équipements médicaux techniques au profit de l\'hôpital de zone de savè',NULL,NULL,1943026,2022,0,'Lancement dela procédure d\'appel à concurrence','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3197,12,11,3,'Achèvement de la mission de maîtrise d\'oeuvre complète du projet PCHZS',NULL,'4.58',233085,2022,10684,'en attente de l\'achèvement des travaux','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3198,12,11,3,'Poursuite des travaux de construction de la clôture de la morgue et de la clôture de la médécine traditionnelle de l\'hôpital de Zone de savè',NULL,'106.66',13501,2022,14401,'réception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes et à promouvoir la médecine traditionnelle',0,NULL),(3199,12,11,3,'Poursuite des travaux de construction du logement pédiatre de l\'HZ de Savè',NULL,'100',23539,2022,23539,'réception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à moderniser les formations sanitaires et améliorer les conditions de travail du personnel soignant',0,NULL),(3200,12,11,3,'Achèvement des travaux de construction de l\'HZ de Savè (Lot 6)',NULL,'28.66',59932,2022,17176,'réception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté de l\'Etat à doter le niveau intermédiaire de formations sanitaires modernes',0,NULL),(3201,12,11,3,'Provision pour paiement des frais des commissionnaires en Douane pour l\'enlèvement des équipements commandés à l\'étranger',NULL,NULL,50000,2022,0,'','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3202,12,11,3,'Construction en matériaux précaires et équipement du Centre de Santé de DJEGBADJI',NULL,'12.41',78300,2022,9720,'Travaux en cours,\nTEP à 33%','','',1,'','Volonté de l\'Etat à améliorer le niveau de vie des populations au niveau périphérique',0,NULL),(3203,12,11,3,'Réhabilitation et équipement de l\'infirmerie du Ministère de la Santé',NULL,'100',47500,2022,47500,'signature du contrat \nremise de site effectuée                                   Travaux réalisés,                                          achèvement en cours','','',1,'','Volonté des décideurs à mettre le personnel de santé dans les meilleurs conditions sanitaires',0,NULL),(3204,12,11,3,'Réhabilitation du bâtiment abritant le siège de l\'Agence',NULL,'10',158967,2022,15896,'Marché attribué\nTravaux en cours,\nTEP à 13%','','',1,'','Volonté des décideurs à améliorer les conditions de vie et de travail des agents',0,NULL),(3205,13,11,3,'Assurer l’autonomisation des formations sanitaires en énergie',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3206,13,11,3,'Acquisition, installation et mise en service  de générateurs de dialyse, d\'appareils dhémofiltration, d\'unités de traitement et de distribution d\'eau au profit des centres de dialyse des CHD OUEME, ZOU, BORGOU et CNHU-HKM',NULL,'100',1937627,2022,1937627,'Livraison sur site des équipements et inspection\n- Formation des utilisateurs et des techniciens de maintenance\n- Mise ne service des équipements au CHUD-BA\n- Mise en service de 6 générateurs au CNHU-HKM\n- réception provisoire effectuée','','',1,'','Volontés des autorités sanitaires à rendre nos formations sanitaires plus autonomes en fourniture d\'eau',0,NULL),(3207,13,11,3,'Remboursement de la retenue de garantie relative à l\'acquisition de trois groupes électrogènes au profit des hôpitaux de zone de Natitingou, de Papanè et de Bembérèkè dans le cadre de la fête du 1er août à Natitingou',NULL,'100',5841,2022,5841,'Réception définitive réalisée\nRemboursement effectué','','a',1,'','Volontés des autorités sanitaires à rendre nos formations sanitaires plus autonomes en fourniture d\'énergie',0,NULL),(3208,14,11,3,'Assurer la maintenance périodique des infrastructures sanitaires et des équipements',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3209,14,11,3,'Organisation des travaux d\'entretien et de maintenance (Signature d\'un contrat annuel de prestation pour l\'entretien des locaux et de la cour de la DDS…)',NULL,'37',13504,2022,3765,'','','',1,'','Volonté des décideurs à maintenir l\'environnement de travail des agents attrayant.',0,NULL),(3210,14,11,3,'Réalisation des travaux divers d\'entretien, de maintenance préventive et curative des matériels et mobiliers (contrat, pièces de rechange et main d\'œuvre) des service de la DDS Atlantique',NULL,'58',8874,2022,5158,'','','',1,'','Volonté des décideurs à maintenir le matériel de travail des agents fonctionnel.',0,NULL),(3211,14,11,3,'Contractualisation pour l\'entretien et la maintenance des matériels, équipements et divers travaux : fosses septiques, incinérateurs, parc auto moto matériels médico-techniques, matériels informatiques et de froid, équipements des CCAD, etc.',NULL,'99.94',5350,2022,5346,'','','',1,'','Volonté des décideurs à maintenir le matériel de travail des agents fonctionnel.',0,NULL),(3212,14,11,3,'Contractualisation pour la maintenance des équipements de la chaine du froid du dépôt central des vaccins',NULL,'18',26000,2022,4565,'','','',0,'','Volonté des décideurs à maintenir le matériel de travail des agents fonctionnel.',0,NULL),(3213,14,11,3,'Entretien et maintenance du matériel hospitalier',NULL,'3151',11775,2022,3710,'','','',1,'','Volonté des décideurs à maintenir le matériel de travail des agents fonctionnel.',0,NULL),(3214,14,11,3,'Sélection d\'un prestataire pour l\'entretien des locaux du CPMI-NFED Cotonou et de ses antennes',NULL,'66.67',10215,2022,6810,'','','',1,'','Volonté des décideurs à maintenir le cadre de travail des agents attrayant.',0,NULL),(3215,14,11,3,'Organisation de la maintenance des équipements, du rélévé des besoins en construction et du suivi des travaux de construction ( suivi de la maintenance des équipements et des infrastructures, rélévé des besoins en construction suivi et contrôle des chantiers ouverts) dans les Zones Sanitaires',NULL,'99.7',1500,2022,1496,'','','',1,'','Volonté des décideurs à maintenir le matériel de travail des agents fonctionnel.',0,NULL),(3216,14,11,3,'Contractualisation avec une structure pour les travaux d\'entretiens des équipements du froid au profit du CHD Mono',NULL,'99.99',3000,2022,2999,'','','',1,'','Volonté des décideurs pour l\'entretien du matériel de travail des agents fonctionnel.',0,NULL),(3217,14,11,3,'Contractualisation avec une structure pour les travaux d\'entretien des équipements médicotechniques au profit du centre',NULL,'9997',4500,2022,4499,'','','',1,'','Volonté des décideurs pour l\'entretien du matériel de travail des agents fonctionnel.',0,NULL),(3218,14,11,3,'Réalisation de divers travaux d\'aménagement et de réparation  d\'infrastructures en urgence',NULL,'99.99',8500,2022,8499,'','','',1,'','Volonté des décideurs pour l\'entretien du matériel de travail des agents fonctionnel et des infrastructures.',0,NULL),(3219,14,11,3,'Organisation une fois par trimestre de la mission de maintenance préventive et réparatrice des équipements dans les FS.',NULL,'5750',240,2022,138,'','','',1,'','Volonté des décideurs pour l\'entretien et la maintentenance du matériel de travail et des infrastructures.',0,NULL),(3220,14,11,3,'Maintenance des équipements de froid,  ordinateurs,  photocopieuses et autres matériels de  bureau.',NULL,'6025',1700,2022,1024,'','','',1,'','Volonté des décideurs pour l\'entretien et la maintentenance du matériel de travail et des infrastructures.',0,NULL),(3221,14,11,3,'Entretien et maintenance (Réparation véhicules, Chaine de froid, Incinérateurs, Pièces de rechange, Réaménagement des locaux, visite technique véhicule, informatiques); Réfection du BZ',NULL,'81.9',17528,2022,14355,'','','',1,'','Volonté des décideur pour l\'entretien et la maintentenance du matériel de travail et des infrastructures.',0,NULL),(3222,14,11,3,'Aquisition d\'outillage au profit du centre de maintenance biomédicale de l\'AISEM à Cotonou',NULL,'100',29150,2022,29150,'Reception provisoire effectuée','','',1,'','Volonté des décideurs à améliorer les conditions de vie et de travail des agents',0,NULL),(3223,21,11,3,'Renforcer les activités de prévention, de prise en charge de qualité de la mère, de l\'adolescente et jeune notamment au profit des couches vulnérables',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3224,21,11,3,'Organisation de l\'offre de soins en communauté dans la ZS-AS : Rattrapage vaccinal, offre intégrée de soins, journée portes ouvertes PIHI Com et des centres de santé, campagne de dépistage des maladies chroniques, campagne PF, contrôle du chlore résiduel, mobilisation sociale sur ARCH, et la fréquentation des services de santé...',NULL,'7.36',10000,2022,736,'','','',1,'','Engagement des autorités à fournir des offres de soins de qualité pour la santé de la mère, de l\'adolescent et des jeunes des formations sanitaires',0,NULL),(3225,21,11,3,'Organisation des séances de sensibilisation sur la drépanocytose dans les milieux d\'apprentissage, scolaire et universitaire à dans six (06) communes',NULL,'100.49',5566,2022,5593,'','','',1,'','Engagement des autorités à fournir des offres de soins de qualité pour réduire l\'ampleur de la drépanocytose au sein de la population',0,NULL),(3226,21,11,3,'Réactualisation, Conception d\'outils de communication pour la lutte contre la drépanocytose et élaboration de carnet de santé du patient',NULL,NULL,5133,2022,0,'','','Activité démarrée mais non achevée à cause des containtes administratives',0,'','',0,NULL),(3227,21,11,3,'Sélection d\'un prestataire pour l\'élaboration du plan de communication sur le dispositif de prévention contre la drépanocytose',NULL,NULL,5744,2022,0,'','','Le plan stratégique qui aurait pu servir de base à l\'élaboration du plan de communication n\'a pu être élaboré',0,'','',0,NULL),(3228,21,11,3,'Revue semestrielle intégrée des performances du secteur sanitaire du département du Mono (santé communautaire, SRA, vaccination, SMI, SRCR, soins curratifs, maladies prioritaires, MNT)',NULL,NULL,400,2022,0,'','','Interférences lors de la mise en œuvre de l\'activité',0,'','',0,NULL),(3229,21,11,3,'Alimentation de 50400 malades (matin, midi et soir/ soit 151200 repas servis par an) lors de leur séjour à l\'hôpital',NULL,'79.42',99100,2022,78703,'','','',1,'','Accompagnement des autorités pour un suivi intégré en soins de qualité et alimentation des patients dans les formations sanitaires',0,NULL),(3230,21,11,3,'Réalisation des enquêtes sociales en communauté liées aux cas des décès maternels et néonatals dans le cadre de l\'organisation des audits cliniques',NULL,'71.43',3500,2022,2500,'','','',1,'','Maîtrise des données des formations sanitaires pour une gouvernance de qualité',0,NULL),(3231,21,11,3,'Organisation mensuelle des audits de décès maternels, néonatals et de near-miss dans la ZS Comé',NULL,'10783',300,2022,323,'','','',1,'','Maîtrise des données des formations sanitaires pour une gouvernance de qualité',0,NULL),(3232,21,11,3,'Organisation de la distribution des vaccins et consommables vaccinaux dans les 36 FS  de la zone.',NULL,'10250',900,2022,922,'','','',1,'','Engagement des autorités à anticiper sur la survenue des cas de maladies évitables',0,NULL),(3233,21,11,3,'Visites à domicile dans le cadre du suivi des patients présentant des événements aigüs récurrents',NULL,'75',1000,2022,750,'','','',1,'','Engagement des autorités à maintenir le suivi post hospitalier des malades',0,NULL),(3234,21,11,3,'Mise en œuvre des interventions de la SSRAJ dans la ZS-AS : renforcement du système de référence des VBG, mise en place des unités de prise en charge des VBG, mise en œuvre d\'une séance trimestrielle de concertation, rencontre statutaires, campagne d\'informations sur la santé sexuelle, formation du personnel sur le leadership et la gouvernance, ...',NULL,'2',5000,2022,100,'','','',1,'','Engagement des autorités à renforcer la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents',0,NULL),(3235,21,11,3,'Appui à l\'organisation du suivi et supervision intégrée post-formation sur la CPN, GATPA, SONU, Alimentation de la femme enceinte et allaitante des nouveaux agents recrutés dans les ZS',NULL,'14',20000,2022,2745,'','','',1,'','Accompagnement des autorités à l\'amélioration de la santé de la mère enceinte, allaitante et du nouveau-né',0,NULL),(3236,21,11,3,'Appui à la réalisation des audits de décès maternels et la mise en œuvre des recommandations issues desdits audits',NULL,'58',17727,2022,11216,'','','',1,'','Maîtrise des données des formations sanitaires pour une gouvernance de qualité',0,NULL),(3237,21,11,3,'Acquisition de kits de tests de dépistage rapide dans le cadre de la Célébration de la Journée Mondiale de la Drépanocytose',NULL,'100',2967,2022,2967,'','','',1,'','Engagement des autorités à fournir des offres de soins de qualité pour réduire l\'ampleur de la drépanocytose au sein de la population',0,NULL),(3238,21,11,3,'Suivi de la mise en application des directives des soins infirmiers, obstétricaux et néonatals dans 25 formations sanitaires publiques et dans 30 formations sanitaires privées des départements de l\'Alibori, du Borgou, du Plateau, du Couffo et du Zou',NULL,'92',6000,2022,5547,'','','',1,'','Engagement des autorités dans l\'application des directives pour une gouvernance de qualité',0,NULL),(3239,21,11,3,'Réalisation de l’audit des décès maternel et néonatal  dans un délai de 1 mois au plus après la survenue de l\'évènement et tournée trimestrielle d\'investigation des cas de morts nés)',NULL,'9314',1560,2022,1453,'','','',1,'','Maîtrise des données des formations sanitaires pour une gouvernance de qualité',0,NULL),(3240,21,11,3,'Organisation trimestrielle des recherches des perdues de vues : pour le TPI, MPE, PEV, PEC_MAS intégrer au suivi de la mise en œuvre de la stratégie avancée dans les aires sanitaires',NULL,'6392',10460,2022,6686,'','','',1,'','Engagement des autorité pour des actions structurées en faveur des perdues',0,NULL),(3241,21,11,3,'Organisation une fois par semestre le monitorage des interventions traceurs du PIHI à tous les niveaux (Communautaire, CS et HZ) et de l\'évaluation des interventions par le DQS et le LQAS',NULL,'63.94',5000,2022,3197,'','','',1,'','Maîtrise des données des formations sanitaires pour une gouvernance de qualité',0,NULL),(3242,21,11,3,'Poursuivre les activités de lutte contre les fistules obstétricales',NULL,'52',40052,2022,16944,'','','',1,'','Engagement des autorités en faveurs des femmes souffrant de fistules obstétricales',0,NULL),(3243,21,11,3,'Suivi de la mise en œuvre du mentorat clinique dans 6 départements et prise en charge des mentors pour le suivi des mentorés (Suivi de la mise en œuvre dans huit (8) SONU, rapport de mise en œuvre) dans tous les départements exceptés Alibori, Atlantique et Atacora qui sont déjà en partenariat avec UNFPA',NULL,'91',20750,2022,18786,'','','',1,'','Accompagnement des autorités sanitaires dans la mise en œuvre du suivi du mentorat',0,NULL),(3244,22,11,3,'Recruter des ressources humaines en santé qualifiées et spécialisées en nombre suffisant',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3245,22,11,3,'Recrutement de 01 TSO, 01 auxiliaire de pharmacie, 05 infirmiers, 04 médecins, 01 ASF, 01 CSF, 05 AS, 01 Administrateur financier, 01 juriste, 02 AESS, 02 CVA',NULL,'52.38',42000,2022,22000,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour l\'intégration des agents de santé de qualité pour réduire la pénurie du personnel.',0,NULL),(3246,23,11,3,'Renforcer les activités de prévention, de prise en charge de qualité de l\'enfant, du nouveau-né notamment au profit des couches vulnérables',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3247,23,11,3,'Dissémination du document de reference définissant le cadre de mise en œuvre du FADEC santé communautaire dans l\'ensemble des communes \n Campagne de communication en appui à la vaccination contre la COVID-19 de',NULL,'86',10000,2022,8574,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires dans le processus de prévention et de prise en charge de qualité  de la santé de de la mère, de l\'enfant et du nouveau-né et des couches vulnérables',0,NULL),(3248,23,11,3,'Contractualisation pour le gardiennage pour la sécurité du dépôt central des vaccins et consommables de vaccination de Guinkommey',NULL,'35',2000,2022,708,'','','',0,'','Engagement des autorités sanitaires pour la sécurité et la sauvegarde des produits de santé',0,NULL),(3249,23,11,3,'Ateliers départementaux de formation des nouveaux médecins et paramédicaux sur la vaccination (format mixte)',NULL,NULL,95320,2022,0,'','','Interférence avec d’autres activités.\nDémarrage tardif des activités du fait des campagnes de vaccination',0,'','',0,NULL),(3250,23,11,3,'Missions conjointes de supervision sur la mise en œuvre des activités du PEV et de la Surveillance épidémiologique au niveau départemental et périphérique',NULL,NULL,30000,2022,0,'','','Interférence avec d’autres activités.\nDémarrage tardif des activités du fait des campagnes de vaccination',0,'','',0,NULL),(3251,23,11,3,'Elaboration du plan intégré de communication pour les SSP (y compris volet vaccination: abandon, zero dose, continuité des services)',NULL,NULL,30000,2022,0,'','','Interférence avec d’autres activités.\nDémarrage tardif des activités du fait des campagnes de vaccination',0,'','',0,NULL),(3252,23,11,3,'Renforcement de  la communication en vue d\'améliorer la demande pour le PEV de routine',NULL,NULL,171455,2022,0,'','','Interférence avec d’autres activités.\nDémarrage tardif des activités du fait des campagnes de vaccination',0,'','',0,NULL),(3253,23,11,3,'Suivi des activités de SMNI (session trimestrielle du cadre départemental de concertation; Monitoring  SONU trimestrielle dans les 5 centres SONU désignés du départements, Mise en œuvre des recommandations issues de la recherche action; dépistage et la prise en charge de la malnutrition aigue)',NULL,'25',2700,2022,700,'','','',0,'','Engagement des autorités sanitaires pour des soins de santé de qualité',0,NULL),(3254,23,11,3,'Organisation tous les deux mois  de la supervision intégrée du personnel sur la qualité de la prise en charge curative, préventive et promotionnelles des usagers (PIHI, maladies prioritaires,  suivi de la visite médicale des manipulateurs de denrées alimentaires, suivi  de la recupération nutritionnelle, PTME, SRAJ ) y compris l\'accompagnement des formations sanitaires par tutorat et mantorat',NULL,'55.55',4400,2022,2444,'','','',0,'','Engagement des autorités sanitaires pour des soins de santé de qualité',0,NULL),(3255,23,11,3,'Suivi trimestrielle des séances de causerie par aire sanitaire avec les hommes en présence des femmes sur les avantages de la PF, des causeries avec les jeunes dans les collèges sur SRAJ/VBG et le suivi trimestrielle de l\'offre gratuite de PF dans les Formations sanitaires',NULL,'41.9',2100,2022,880,'','','',1,'','Accompagnement des autorités sanitaires dans la prise de conscience des couples pour les avantages de la planification familiale',0,NULL),(3256,23,11,3,'Organisation de la distribution mensuelle des vaccins dans les formations sanitaires',NULL,'82.5',540,2022,445,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour une meilleure prévention des maladies',0,NULL),(3257,23,11,3,'Organisation mensuelle d\'émissions radiophoniques sur les sujets majeur de santé (SRAJ, MNT, PF, ARCH, PTME et VIH, TBC, VBG, Toxicomanie, Paludisme, nutrition)',NULL,NULL,240,2022,0,'','','Mauvaise planification',0,'','',0,NULL),(3258,23,11,3,'Appui - conseil aux communes dans la mise en œuvre du mécanisme de prise en charge sanitaire des indigents',NULL,'99.92',1200,2022,1199,'','','',0,'','Mise en œuvre des stratégies pour la prise en charge des indigents',0,NULL),(3259,24,11,3,'Renforcer les capacités de réponse aux maladies  transmissibles',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3260,24,11,3,'Supervision des acteurs intervenants dans la lutte contre les MTN (Oncho, filariose lymphatique, schistosomoses, géohelminthiases, THA, ver de Guinée, etc…) en 4 phases',NULL,'92.18',18542,2022,18542,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour des actions musclées contre les MNT',0,NULL),(3261,24,11,3,'Plaidoyer à l\'endroit leaders communautaires des communes endémiques en faveur de la lutte contre les MTN dans le contexte de COVID-19',NULL,'95.21',4765,2022,4765,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour des actions musclées contre les MNT',0,NULL),(3262,24,11,3,'Sensibilisation des enseignants, des parents d\'élèves dans le cadre du traitement de masse en milieu scolaire dans les communes à faible taux de couverture thérapeutique',NULL,'89.93',5670,2022,5670,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour des actions musclées contre les MNT',0,NULL),(3263,24,11,3,'Supervision de la compilation  des données du TDM contre les Schistosomoses et géo helminthiases dans les communes des zones sanitaires et de l\'intégration des données de lutte contre les MTN dans le DHIS2 au niveau des communes des zones sanitaires',NULL,'72.95',7294,2022,7294,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour des actions musclées contre les MNT',0,NULL),(3264,24,11,3,'Contrôle de la qualité des données issues des TDM Schistosomiases-géohelminthiases et onchocercose au niveau de chaque commune des zones sanitaires en 2022',NULL,'78.95',5657,2022,5657,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour des actions musclées contre les MNT',0,NULL),(3265,24,11,3,'Validation des résultats de l\'analyse situationnelle sur la sécurité des données MTN et d\'élaboration de procédures de sécurité des données',NULL,'100',1464,2022,1464,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour des actions musclées contre les MNT',0,NULL),(3266,24,11,3,'Revue documentaire du trachome dans les 44 communes du centre et du sud du Bénin',NULL,'100',4965,2022,4965,'','','',1,'','Engagement des autorités à revoir des actions contre le Trachome',0,NULL),(3267,24,11,3,'Supervision des transitions des chirurgies du trichiasis trachomateux dans les communes des zones sanitaires de 2KP, NBT, N\'Dali, BS et KGS',NULL,'100',1576,2022,1576,'','','',1,'','Engagement des autorités pour des actions contre les trichiasis trachomateux',0,NULL),(3268,24,11,3,'Formation des enquêteurs impliqués dans l\'étude d\'évaluation d\'impact du traitement contre les schistosomiases et les géohelminthiases dans 10 communes ciblées depuis 2013 au Bénin',NULL,'100',4285,2022,4285,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour le renforcement de capacités du personnel intervenant dans la actions contre contre les MNT',0,NULL),(3269,24,11,3,'Etude d\'évaluation d\'impact du traitement contre les schistosomiases et les géohelminthiases dans 10 communes ciblées depuis 2013 au Bénin',NULL,'100',16432,2022,16432,'','','',1,'','Engagement des autorités pour des actions contre les schistosomiases et les géohelminthiases',0,NULL),(3270,24,11,3,'Supervision de l\'étude d\'évaluation d\'impact du traitement contre les schistosomiases et les géohelminthiases dans 10 communes ciblées depuis 2013 au Bénin',NULL,'100',4592,2022,4592,'','','',1,'','Engagement des autorités pour des actions contre les schistosomiases et les géohelminthiases',0,NULL),(3271,24,11,3,'Formation des enseignants, impliqués dans le traitement de masse contre la Bilharziose et les vers intestinaux dans les écoles',NULL,'100',5000,2022,5000,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour le renforcement de capacités dpersonnel intervenant dans la lutte contre les MNT',0,NULL),(3272,24,11,3,'Supervision du traitement de masse contre la Bilharziose et les vers intestinaux dans les écoles de 46 communes endémiques',NULL,'100',5000,2022,5000,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour des actions contre la Bilharziose et les vers intestinaux',0,NULL),(3273,24,11,3,'Evaluation de la démonstration de la charte d’amélioration de la qualité des données mise en œuvre lors des TDM 2021 à Ouinhi, Zangnanado, Zakpota',NULL,'100',4728,2022,4728,'','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires pour la maîtrise de la gestion des données sanitaires',0,NULL),(3274,24,11,3,'Réalisation d\'une simulation sur la PEC des MPE (Choléra, FHV)',NULL,'62',250,2022,155,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour des actions contre le choleras',0,NULL),(3275,24,11,3,'Rédaction du dossier d’élimination du trachome avec l’appui du comité',NULL,'100',1959,2022,1959,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour des actions contre les MNT',0,NULL),(3276,24,11,3,'Dissémination du document de reference définissant le cadre de mise en œuvre du FADEC santé communautaire dans l\'ensemble des communes',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3277,24,11,3,'Campagne de communication en appui à la vaccination contre la COVID-19',NULL,'100',379739,2022,383539,'','','',0,'','Engagement des autorités sanitaires à lutter contre la COVID-19',0,NULL),(3278,24,11,3,'Acquisition de vivres pour l\'alimentation gratuite aux malades hospitalisés, tuberculeux et PVVIH',NULL,'99.29',5682,2022,5641,'','','',0,'','Accompagnement l\'alimentation des patients dans les formations sanitaires abritant le PPVIH et tuberculeux',0,NULL),(3279,24,11,3,'Acquisition des produits pharmaceutiques (kits d\'urgence)',NULL,'99.9',3135,2022,3131,'','','',0,'','Accompagnement des acteurs du système de santé pour la disponibilité des medicaments dans les formations sanitaires',0,NULL),(3280,24,11,3,'Acquisition de 500 boîtes de 30 tests  de dépistage rapide de l\'hépatite B et de l\'hépatite C (deux tests en un) sur sang total, serum et plasma, Onsite HVC/HBsAg 2in 1 test rapide en cassette',NULL,NULL,12500,2022,0,'','','La SoBAPS n\'a pas livré les TDR',0,'','',0,NULL),(3281,24,11,3,'Acquisition d\'antiviraux d\'action directe pour la prise en charge de 100 malades d\'hépatite virale C chronique',NULL,'10000',25000,2022,25000,'Mise sous traitement gratuit des malades d\'hépatite C chronique. Traitement onéreux et inaccessible à tout le monde','Tous les malades connus du programme sont mis sous  traitement','',1,'','Fort engagement des autorités sanitaires pour la lutte contre les hépatites',0,NULL),(3282,24,11,3,'Acquisition de 5480 doses de vaccin monovalent contre l\'hépatite virale B',NULL,NULL,10,2022,0,'Appui à la vaccination des agents de santé dépistés séronégatifs à l\'hépatite B','','La SoBAPS n\'a pas livré les réactifs',0,'','',0,NULL),(3283,24,11,3,'Acquisition de réactifs pour la réalisation de charge virale pour les malades d\'hépatite C',NULL,NULL,0,2022,0,'','','La SoBAPS n\'a pas livré les réactifs',0,'','',0,NULL),(3284,24,11,3,'Organisation de la célébration de la journée mondiale de lutte contre l\'hépatite',NULL,'10000',2197,2022,3000,'Lancement du dépistage du personnel de santé en activité et en formation','Mise en application de la loi 2017-28 du 1er décembre 2017','',1,'','Création du PNLH et existence de la loi',0,NULL),(3285,24,11,3,'Organisation de la Journée Mondiale de lutte contre le Paludisme (JMP) édition 2022',NULL,'9723',5000,2022,4861,'','','',0,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3286,24,11,3,'Appui au suivi de la mise en œuvre de la Chimio Prévention du Paludisme Saisonnier (CPS)',NULL,'10000',20000,2022,20000,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3287,24,11,3,'Organisation des activités de dépistage des hépatites B et C et des séances de sensibilisation dans les départements',NULL,'10000',2,2022,2,'','Tous les départements','',1,'','Création du PNLH et existence de la loi',0,NULL),(3288,24,11,3,'Acquisition de 2990 boîtes de 30 plaquettes d\'artemether/Lumefantrine,(20/120mg 18 tablet',NULL,'12592',29414,2022,37037,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3289,24,11,3,'Acquisition de 5500 boîtes de 30 plaquettes d\'artemether/Lumefantrine,(20/120mg 24 tablet',NULL,'7833',67304,2022,52721,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3290,24,11,3,'Sensibilisation des acteurs des Organisations Non Gouvernementales intervenant dans le domaine de la lutte contre les hépatites au Bénin sur l\'endémie silencieuse des hépatites B et C et l\'organisation de la riposte en cours',NULL,'10000',3100,2022,3025,'Acteurs des ONG sensibilisés','Meilleure coordination des activités des ONG sur le terrain','',1,'','Développement des actions en faveur de la population pour la lutte contre les hépatites',0,NULL),(3291,24,11,3,'Réalisation de la mission d\'échange avec les structures départementales du PNLP et des EEZS',NULL,'10000',6000,2022,6000,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3292,24,11,3,'Acquisition d\'artemether/Lumefantrine(20/120mg 18 tablet dispersible 30 blister)  (Secteur public)',NULL,'12275',42493,2022,52158,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3293,24,11,3,'Acquisition d\'artemether/Lumefantrine(20/120mg 24 tablet dispersible 30 blister)  (Secteur public)',NULL,'10931',124618,2022,136220,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3294,24,11,3,'Supervision post formation de cent vingt-six (126) agents formés (médecins, sages-femmes, responsables de centre de surveillance épidémiologique et des responsables des statistiques des ZS) à la prise en charge de l\'hépatite',NULL,'10000',4000,2022,3685,'Constat d\'instabilité au post du personnel et renforcement continu de compétence','','',1,'','Accompagnement des autorités sanitaires pour le suivi des actions post formations des agents de santé pour la lutte contre les hépatites',0,NULL),(3295,24,11,3,'Acquisition d\'Artesunate ( 60mg powder for solution for injection - 1 vial)',NULL,'8527',197484,2022,168402,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3296,24,11,3,'Acqisition d\'amodiaquine+Sulfadoxine/Pyrimethamine( 153mg+500/25mg 3+1 tablet dispersible co-blistered 50 blister)',NULL,'7648',162906,2022,124595,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3297,24,11,3,'Acquisition de 45000 moustiquaires PBO une place',NULL,'9994',112500,2022,112431,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3298,24,11,3,'Collecte active des données sur les hépatites virales au titre de l\'année 2021',NULL,'10000',4331,2022,4331,'Problématique de la production et de la remontée des données','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires à améliorer les données sanitaires por des décisions fiables',0,NULL),(3299,24,11,3,'Achat de 500000 Moustiquaire de 2 place pour la campagne de masse dé 2023',NULL,'8667',1121681,2022,972208,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3300,24,11,3,'Edition et impression de la loi 2017-28 du 1er décembre 2017 portant prévention, prise en charge et contrôle des hépatites B et C en République du Bénin ; fiches techniques de l\'hépatite B et de fiches techniques de l\'Hépatite C',NULL,'10000',3000,2022,3000,'Disponibilité de la loi  et des fiches techniques de l\'hépatite B et de fiches techniques de l\'Hépatite C','','',1,'','Disponibilité des autorités sanitaires à mettre à la disposition de la populations la documentationofficielle et nécessaire pour la lutte contre les hépatites',0,NULL),(3301,24,11,3,'Supervision formative du personnel de la transfusion sanguine sur la prise en charge et le suivi des donneurs sur les hépatites virales dans les départementales du Borgou, de l\'Alibori, de l\'Atacora, de la Donga, du Zou et des Collines',NULL,'10000',5800,2022,5,'Meilleurs suivi et orientation des donneurs par rapport aux hépatites virales B et C','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires à prendre des mesures préventives contre l\'hépatite B',0,NULL),(3302,24,11,3,'Remboursement des dettes de 2021 relatives à l\'acquisition de 52 500 doses de trois comprimés de Sulfadoxine Pyriméthamine pour le Traitement Préventif Intermittent à la SP',NULL,'1679',16205,2022,2720,'','','',1,'','Engagement des autorités à mener des actions contre le paludisme',0,NULL),(3303,24,11,3,'Supervision des agents impliqués dans la vaccination systématique des nouveau-nés dans les douze à vingt-quatre heures suivant la naissance dans les départements de : Atacora, Collines, Zou, Mono, Couffo, Ouémé, Plateau et Littoral',NULL,'10000',5600,2022,5,'Amélioration de la mise en œuvre de cette politique salutaire','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires à prendre des mesures préventives contre l\'hépatite B',0,NULL),(3304,25,11,3,'Renforcer les capacités de réponse aux maladies non  transmissibles',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3305,25,11,3,'Contribution à la réalisation de l’enquête STEPS 2022',NULL,NULL,17930,2022,0,'','','Formailités administratives non accomplies',0,'','',0,NULL),(3306,25,11,3,'Appui technique à l\'activité de dépistage et de PEC des affections buccodentaires dans trois zones sanitaires',NULL,'100',2218,2022,2218,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires à améliorer la santé buco-sanitaire des populations',0,NULL),(3307,25,11,3,'Collecte et enregistrement des données épidémiologiques et logistiques des cas de cancers dans les hôpitaux en vue de renforcer les registres de Parakou et de Cotonou',NULL,'100',3768,2022,3768,'','','',1,'','Engagement des acteurs de la santé à améliorer la qualité des données sur les cancers',0,NULL),(3308,25,11,3,'Suivi intégré des activités de lutte contre les MNT dans les 34 ZS',NULL,'100',13637,2022,13637,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires à améliorer le niveau de mise en œuvre des activités sur les MNT',0,NULL),(3309,27,11,3,'Assurer la gratuité de l’accès des jeunes, des femmes particulièrement les couches vulnérables à la PF par la disponibilité et le renforcement du dialogue et du plaidoyer pour l\'utilisation des services de PF.',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3310,27,11,3,'Acquisition de matériels et équipements au profit de la ZS AS : 200 boîtes accouchements, 200 boîtes de pansements, 200 appareils à tension, 50 pèse-personnes, 50 pièces de rechange, 50 étagères et palettes, 30 paravents, 50 lits, 100 matelas, 200 grilles, 200 grillages, 200 petits matériels et outillage, 100 dispositifs de lavage de mains, 50 fauteuils cadres, 20 bureaux cadres, 05 ordinateurs portatifs et de bureau\nOrganisation de l\'offre de soins en communauté dans la ZS-AS : Rattrapage vaccinal, offre intégrée de soins, journée portes ouvertes PIHI Com et des centres de santé, campagne de dépistage des maladies chroniques, campagne PF, contrôle du chlore résiduel, mobilisation sociale sur ARCH, et la fréquentation des services de santé...',NULL,'100',9415,2022,9415,'','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires à doter les formations sanitaires du plateau technique approprié',0,NULL),(3311,27,11,3,'Renforcement de l\'offre intégrée des service SR/PF',NULL,'88',48400,2022,42659,'','','',0,'','Engagement des autorités sanitaires pour la renforcement de la politique de la santé reproductive et de la planification familiale',0,NULL),(3312,27,11,3,'Appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la SSRAJ',NULL,NULL,0,2022,97682,'','','',1,'','Engagement des autorités sanitaires pour à accompagner la politique nationale desanté sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents',0,NULL),(3313,27,11,3,'Appui à la mise en œuvre de la politique de gratuitité de la PF',NULL,'44',41232,2022,18184,'','','',0,'','Engagement des autorités sanitaires pour la mise en œuvre de la politique de gratuitité de la PF',0,NULL),(3314,27,11,3,'Appui à la mise en œuvre de la politique de gratuité de la PF',NULL,NULL,41232,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3315,210,11,1,'Amélioration de la mobilisation des ressources et du  suivi-évalutaion des actions du domaine de la gouvernance',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3316,210,11,1,'Suivi des activités du SNIGS (Accompagnement semestriel EEZS pour contrôle de qualité des données statistiques dans 08 FS et et 02 BZS et actualisation du DHIS2; élaboration de l\'Annuaire des Statistiques Sanitaires (ASS) 2020-2021; élaboration des bulletins semestriels de retro-information)',NULL,'51.32',5600,2022,2874,'','','',0,'','Volonté des autorités sanitaires pour la maîtrise de la gestion des données sanitaires',0,NULL),(3317,210,11,1,'Elaboration du rapport d\'auto-évaluation (RAE) 2021 consolidé pour le département (Concertation et collecte de données complémentaires dans les 02 ZS du Mono)',NULL,'6200',800,2022,496,'','','',0,'','Volonté des autorités sanitaires pour la gestion axée sur la performance',0,NULL),(3318,210,11,1,'Organisation de deux sessions du CDEEP (Suivi des activités des projets/programmes et collecte active des données dans les ZS, déroulement de deux sessions)',NULL,'575',3600,2022,207,'','','',0,'','Volonté des autorités sanitaires pour la gestion axée sur la performance',0,NULL),(3319,210,11,1,'Revue semestrielle des activités planifiées aux différents plans de travail annuel élargie aux partenaires sociaux (PITA 2022, PTA CLIN, PTA CHS, PTA CH, PTA Cellule Ecoute-Client…)',NULL,NULL,3500,2022,0,'','','Interférence des activités',0,'','',0,NULL),(3320,210,11,1,'Analyse et validation semestrielles des données statistiques produites par les différents services.',NULL,'50',3000,2022,1500,'','','',0,'','Volonté des autorités sanitaires pour la maîtrise de la gestion des données sanitaires',0,NULL),(3321,210,11,1,'Organisation chaque trimestre des contrôles de gestion des ressources (vérification de l\'application du prix de cession des médicaments, vérification des rapports financiers (A12) de toutes les FS la zone CBGH, contrôle de la gestion des MEG dans 04 formations sanitaires par trimestre, contrôle de gestion dans deux  (02) FS de la zone par mois',NULL,'17.07',2100,2022,358,'','','',0,'','Volonté des autorités sanitaires pour une gestion de qualité des ressources allouées',0,NULL),(3322,210,11,1,'Organisation d\'une revue semestrielle des indicateurs et une revue annuelle de performance',NULL,NULL,1000,2022,0,'','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires pour la maîtrise de la gestion des données sanitaires',0,NULL),(3323,210,11,1,'Validations mensuelle des données Tb/VIH  et trimestrielle des rapports SNIGS (PNLP1, B5a, C6, PTME, C7, A25, MAS et A12) des formations sanitaires',NULL,'9.44',2520,2022,238,'','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires pour la maîtrise de la gestion des données sanitaires',0,NULL),(3324,210,11,1,'Organisation de revue trimestrielle des indicateurs de performance de la Zone Sanitaire et CODIR mensuel avec les responsables des CS périphériques',NULL,'30.04',5336,2022,1709,'','','',1,'','Volonté des autorités sanitaires pour la gestion axée sur la performance',0,NULL),(3325,210,11,1,'Contractualisation pour la mise en place d\'un système de gestion électronique des courriers',NULL,NULL,5000,2022,0,'TDR élaborés\nConsultation des prestataires en cours','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3326,210,11,1,'Acquisition de viéoprojecteurs au profit de l\'AISEM',NULL,NULL,2000,2022,0,'Spécifications techniques élaborées','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3327,210,11,1,'Paiement relatif à l\'acquisition et installation de logiciel de gestion comptable et financière y compris les marchés publics (SUCCES)',NULL,'100',13847,2022,13847,'recption effecutuée','','',1,'','Volonté des décideurs à améliorer la gestion des finances publiques',0,NULL),(3328,210,11,1,'Acquisition et installation de logiciel de gestion comptable des matières',NULL,NULL,5000,2022,0,'Activité suspendue','','Formalités administratives en cours d\'achèvement',0,'','',0,NULL),(3329,210,11,1,'Construction d\'une plateforme  container pour l\'archivage des dossier de l\'Agence',NULL,'60',8000,2022,4800,'Marché attribué\nTravaux en cours,\nTEP à 65%','','',1,'','Volonté des décideurs à améliorer la gestion des archives et du savoir',0,NULL),(3330,210,11,1,'Organisation trimestrielle de la revue des audits de décès maternels, néonatal ainsi que les autres cas de décès dans tous les services médicaux du CHD (48 séances d\'audit pour l\'année)',NULL,'85.71',2100,2022,1800,'','','',1,'','Maîtrise des données des formations sanitaires pour une gouvernance de qualité',0,NULL),(3331,91,25,8,'Poursuivre les travaux de Préservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et du patrimoine naturel à caractère culturel',NULL,'0',373734,2022,138991,'4 films réalisés sur les trésors royaux\nRapport du recensement général du patrimoine culturel\nStèle de Kaaba réhabilitée\nLoi sur le patrimoine culturel national édité\nPrise des textes réglementaires découlant de la loi\nPalais royaux d’Abomey réhabilités partiellement\nMusée plein air de Parakou réhabilité partiellement','4 films réalisés sur les trésors royaux\nExposition culturelle des 26 trésors royaux d’Abomey qui a pour nom : « Art du Bénin, d’Hier et d’Aujourd’hui, de la restitution à la révélation »\nStèle de Kaaba réhabilitée\nloi sur le patrimoine culturel national édité\nPrise des textes réglementaires découlant de la loi\nPalais royaux d’Abomey réhabilités partiellement\nMusée plein air de Parakou réhabilité partiellement','Démarrage tardif de la mise en œuvre du PTA en raison de l’aboutissement tardif des arrêtés de virement et de fongibilité de crédits',0,'','',0,NULL),(3332,92,25,8,'Mettre en œuvre le contrat de délégation pour le complexe Pendjari',NULL,'0',649000,2022,550808,'Revitalisation animalière et conservation de la faune et de la flore ;\nMise en concession du Pendjari Lodge et des sites hôteliers d\'entrée de gamme ;\nAménagement des routes et pistes dans le parc;\nRéhabilitation des infrastructures du parc','L’organisation de la 19e assemblée générale ordinaire et élective de l’Union des associations villageoises de gestion des réserves de faune (AVIGREF) \nConstruction d’une digue et l’empoissonnement d’un étang sur le site piscicole de Daga (Matéri).\nmise en œuvre du plan d’utilisation des terres de la Zone d’Occupation Contrôlée;\nLa distribution de manuels scolaires au profit de cinq écoles primaires publiques dans la région de Séri : 200 manuels de français, 205 manuels de mathématiques et 70 tables-bancs','',1,'La subvention annuelle de l’État pour la mise en œuvre du Business Plan 2016-2021 s’est achevée et le Gouvernement, au regard des résultats satisfaisants, a autorisé la prorogation de la subvention sur une durée de 5 ans pour compter du 1er janvier 2022','L\'approLation par la Fondation des Savanes Ouest-Africaines (FSOA) d’une demande de financement de 520 000 € en appui à la mise en œuvre du Plan d’affaires 2023\nSignature d’un accord de coopération entre le Bénin et la République Centrafricaine (RCA) pour la translocation d\'élands de Derby et de cobes de Buffon entre les deux pays',0,NULL),(3333,92,25,8,'Réinventer de la cité lacustre de Ganvié',NULL,'0',11812647,2022,4614285,'Démarrage des travaux de construction du collège de Ganvié;\nDémarrage des travaux de construction des hangars de marchés flottants;\nDémarrage des missions de renforcement de capacités de la mairie de Sô-Ava;\nDémarrrrage du fonçage des pieux pour la construction des  250 habitats témoins\nRéalisation des rapports d’EIES des équipements communautaires\nObtention  des certificats de conformité environnementale et sociale pour les sous-projets de : (i) construction de 03 marchés flottants et (ii) construction de la station d’épuration des eaux usées domestiques à Ganvié','Renforcement des capacités du personnel de la mairie de Sô-Ava à travers l’assistance technique qu’apporte le groupement Kalutere-Polis/URAM/OHM-IS/URBA sur le volet “développement organisationnel”.\nMise en place d’une subvention aux ONG JEVEV et GKA pour le développement des initiatives de valorisation de la jacinthe d’eau','La non-obtention du Certificat de Conformité Environnemental et Social (CCES) des ouvrages dont les marchés sont passés sur financement AFD ;\nLa longueur des délais de processus de passation de marché de certains ouvrages du fait de leur infructuosité ;\nLe démarrage tardif de certains travaux : habitats lacustres, collège et électrification',0,'L\'étude de la route Akassato-Sô-Ava et le pôle de transit multi-services sont à la phase d\'avant projet détailllé.','',0,NULL),(3334,92,25,8,'Reconstruction à l\'identique de la Cité historique de Ouidah y compris PCTT',NULL,'0',29654169,2022,15501799,'Construction/réhabilitation d’infrastructures à Ouidah : Fort Portugais, Mémorial Zoungbodji, Place aux enchères, Monument Porte du Non-Retour ;\nConstruction du Musée International de la Mémoire et de l’Esclavage (MIME) ;\nRequalification urbaine du village de Zoungbodji et le voisinage du Fort Portugais \nPoursuite de  travaux de réhabilitation de la  Porte du Non-Retour dont le niveau de réalisation des travaux s’établit à 78%','Construction/réhabilitation d’infrastructures à Ouidah : Fort Portugais, Mémorial Zoungbodji, Place aux enchères, Monument Porte du Non-Retour ;\nConstruction du Musée International de la Mémoire et de l’Esclavage (MIME) ;\nRequalification urbaine du village de Zoungbodji et le voisinage du Fort Portugais','',0,'Les travaux de réhabilitation du Fort Portugais sont achevés et sa réception provisoire a été faite.  De nouvelles orientations ont été donnée par le  Gouvernement pour la réalisation de travaux complémentaires par une autre entreprise générale déjà identifiée par le maître d’ouvrage.','En ce qui a trait au Bâtiment Colonial, le gouvernement avait retenu de ne pas poursuivre les travaux de réhabilitation du bâtiment colonial. Une saisine avait été envoyée à la Banque sur les conditions de traitement d\'une telle décision. En réponse à cette saisine, la Banque a recommandé la poursuite des travaux et une réhabilitation minimale du bâtiment. Le Gouvernement, via l\'ANPT et le MTCA a fait parvenir une réponse expliquant sa position au cours du troisième trimestre 2022',0,NULL),(3335,92,25,8,'Construction d’une Marina près de la Porte du non-retour à Djègbadji- Ouidah',NULL,'0',23892343,2022,5814266,'Démarrage des travaux de l’arène ;\nDébut travaux des bâtiments du village: réalisation des pieux ;\nIdentification des entreprises pour la construction du bateau de départ: contractualisation en cours ;\nAPS Archi de la zone \" Hôtel \" en cours de développement\nReconstruction des infrastructures scolaire et du centre de Santé affectées par le projet','Démarrage des travaux de l’arène ;\nDébut travaux des bâtiments du village (réalisation des pieux);\nIdentification des entreprises pour la construction du bateau de départ (contractualisation en cours) ;\nReconstruction des infrastructures scolaire et du centre de Santé affectées par le projet','Défaillance de l’organisation de l’entreprise sur le chantier;\nIncapacité du personnel mobilisé à délivrer les travaux conformément au planning convenu\nNon-approbation des plans EXE par le maître d’œuvre au regard de leur faible qualité',0,'L’implication du Chef de l’Etat, de l’Ambassadeur de Chine et des Ministres pour des solutions appropriées. Une feuille de route de restructuration a été élaborée assortie d’un plan de renforcement du personnel de l’entreprise\nLe cabinet GASSIM, a été nommé afin de renforcer le maître d’ouvrage. Des améliorations sont jugées nécessaires dans la conception du village et de l’hôtel Dhawa, ce qui impliquera une reprise partielle de certaines études architecturales','',0,NULL),(3336,92,25,8,'Construction du nouveau palais du roi de Nikki et de l’arène de la Gaani',NULL,'0',2837862,2022,214779,'La réalisation des études architecturales et techniques\nLa sélection de l’entreprise devant  effectuer les travaux et  la désignation de la SIRAT pour assurer la maitrise d’ouvrage déléguée.','La réalisation des études architecturales et techniques\nLa sélection de l’entreprise devant  effectuer les travaux et  la désignation de la SIRAT pour assurer la maitrise d’ouvrage déléguée.','Infructuosité de divers  marchés  publics',0,'En raison de l’infructuosité du marché, les travaux n’ont pas démarré conformément au planning initial. \nLa sélection de l’entreprise générale a été effective courant 4ème trimestre 2022 en procédure d’entente directe. Les travaux pourront normalement démarrer à partir du 1er trimestre 2023.','Une réorientation programmatique qui a conduit à un nouveau programme avec une attention particulière pour la réalisation d’un équipement facile à entretenir et à exploiter au niveau local',0,NULL),(3337,92,25,8,'Aménagement de la « route des couvents vodun/Orisha »',NULL,'0',2304485,2022,335381,'Travaux d’aménagement des couvents Sakpata à Zoungbodji Ouidah et Sokè à Adjarra\nDémarrage du processus de sélection de l’entreprise pour la réalisation des couvents Djèna, Mami watta, Akaba Idena\nIdentification des nouveaux couvents et forêts sacrées pour la route\nL’extension de l’esplanade extérieur finalisée\nReprise des travaux du couvent Xêviosso de Sokè','Travaux d’aménagement des couvents Sakpata à Zoungbodji Ouidah et Sokè à Adjarra\nDémarrage du processus de sélection de l’entreprise pour la réalisation des couvents Djèna, Mami watta, Akaba Idena\nIdentification des nouveaux couvents et forêts sacrées pour la route\nL’extension de l’esplanade extérieur finalisée\nReprise des travaux du couvent Xêviosso de Sokè','Retard dans l\'exécution des travaux du fait des différentes modifications intervenues sur les chantiers de couvents en cours',0,'Les travaux de réhabilitation du couvent Sakpata sont quasiment achevés. Des travaux complémentaires ont été demandés à l’entreprise générale afin de se conformer aux dernières orientations du Gouvernement','',0,NULL),(3338,92,25,8,'Construction du musée de l\'épopée des Amazones et des rois du Danhomé et la réhabilitation du site palatial environnant',NULL,'0',7120911,2022,1464994,'Reprise des études architecturales en phase APS pour tenir compte des recommandations de l’ICOMOS/UNESCO\nTravaux de construction du CAFRA\n Démarrage par  l’équipe d\'archéologique (EA-LACEP) les fouilles sur la cour des amazones et le CFPA\nRéalisation des premières études d’aménagement du site d’Agongointo\nAchèvement des travaux de construction pour le relogement du Conseil d’Administration des Familles Royales (CAFRA)  et réceptionnés à la mi-octobre\nRéalisation des études de la Réhabilitation de quatre (4) anciens palais (Béhanzin, Glèlè, Ghézo et Agoli-Agbo), du site de l’IFAN (construction du bloc administratif et de la réserve du MuRAD ainsi que de la réhabilitation d’un ancien bâtiment en restaurant), aménagement de parkings le long des murailles','Reprise des études architecturales en phase APS pour tenir compte des recommandations de l’ICOMOS/UNESCO\nTravaux de construction du CAFRA\nRéalisation des premières études d’aménagement du site d’Agongointo p\nPréparation de l’AMI (Avis à manifestation d’intérêt) de la Préqualification des entreprises de construction du musée','Validation tardive  des livrables APS du projet par l\'UNESCO\nNon-obtention à temps des Avis de non objection (ANO) de l’AFD sur un nombre important d’activités',0,'Une réorientation du projet en cours d’étude a nécessité le recrutement d’une entreprise pour une conception-réalisation pour la phase exécution.','Signature  des conventions avec les partenaires (CFPA, EA-LACEP, EPA)\nLe versement des subventions au CFPA au EA-LACEP. Ce qui qui a permis un démarrage effectif des activités de ces structures.',0,NULL),(3339,92,25,8,'Construction du musée Vodun/Orisha à Porto Novo et réhabilitation des musées Adandé et Honmé',NULL,'0',3088082,2022,5286475,'Réalisation des études muséographiques et scénographiques : phases préprogramme muséographique et esquisse scénographique\nAcquisition de 86 œuvres vodun provisoirement stockées à l’Ecole du Patrimoine Africain\nPrise de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du site de construction du MIV\nDémarrage des travaux de réhabilitation du MEASA\nSoumission du rapport d’analyse des dossiers d’appel d’offre pour la sélection d’entreprises de réhabilitation\nRéalisation des études d’impact environnemental et social et obtention du CCE','Réalisation des études muséographiques et scénographiques : phases préprogramme muséographique et esquisse scénographique\nAcquisition de 86 œuvres vodun provisoirement stockées à l’Ecole du Patrimoine Africain\nPrise de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du site de construction du MIV\nDémarrage des travaux de réhabilitation du MEASA\nSoumission du rapport d’analyse des dossiers d’appel d’offre pour la sélection d’entreprises de réhabilitation\nRéalisation des études d’impact environnemental et social et obtention du CCE','Indisponiblité d\'entrepôt adéquat de stockage de collections du musée en vue du déménagement des objets/collections. Cette situation a différé de quelques mois la délivrance de l’ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise générale.\nretard accusé dans la sélection des maîtres d’œuvres pour le démarrage des études technique et architecturale, les études muséographique et scénographique du musée international du vodun et  le non aboutissement de la procédure de passation du marché des travaux du palais Honmè',0,'Au 31 décembre 2022, le taux d’avancement physique cumulé du projet est de 83,24%. Il faut noter que les travaux ont été suspendus provisoirement en d’une revue architecturale du plan de masse','',0,NULL),(3340,92,25,8,'Réhabilitation des infrastructures touristiques à Allada',NULL,'0',1175185,2022,600803,'Remise de site à la fin du trimestre et démarrage des travaux en attente du déménagement de la DDPR\nPoursuite des travaux de la Place Toussaint Louverture PTL (TEP : 73,00%)\nRedéfinition le plan de réhabilitation et d’aménagement de la PTL\nDémarrage des travaux de réhabilitation de la Maison de Promotion du Patrimoine et du Tourisme d’Allada avec un taux physique  de 50, 25%\nDéfinition de nouvelles orientations en cours de consolidation pour la réalisation de la scénographie \nDéfinition de nouvelles orientations en cours de consolidation pour la réalisation de la scénographie','Remise de site à la fin du trimestre et démarrage des travaux en attente du déménagement de la DDPR\nPoursuite des travaux de la Place Toussaint Louverture (TEP : 73,00%)\nRedéfinition le plan de réhabilitation et d’aménagement de la PTL\nDéfinition de nouvelles orientations en cours de consolidation pour la réalisation de la scénographie \nDéfinition de nouvelles orientations en cours de consolidation pour la réalisation de la scénographie','Libération tardive du site par la direction départementale de la police républicaine de l’Atlantique se servant du bâtiment colonial pour bureaux\nDéfaillance dans l’organisation du chantier \nMobilisation du personnel qualifié',0,'Le maître d’ouvrage a  suspendu les travaux de la Place Toussaint Louverture PTL sur instruction du Gouvernement.','L’Agence Béninoise pour l’Environnement a effectué une mission de suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale des deux projets conformément à l’article 45 du décret n°2017-332 du 6 juillet 2017 portant organisation des procédures de l’évaluation environnementale en République du Bénin',0,NULL),(3341,92,25,8,'Aménagement des sites touristiques et de leurs voies d\'accès',NULL,'0',1086000,2022,585987,'Poursuite des travaux de construction de la maison des arts et de la culture de Kétou dont le niveau d’exécution physique est de 85,36% ;\nPoursuite du suivi et contrôle des travaux de construction de la maison des arts et culture de Kétou\nAchèvement du lot 1 des travaux de réhabilitation du musée AKABA IDENAN de Kétou et la reprise des travaux pour le lot 2 ;\nDémarrage des travaux de réfection de l\'Hôtel Tata Somba dont le taux d’exécution physique est de 90%.','Poursuite des travaux de construction de la maison des arts et de la culture de Kétou dont le niveau d’exécution physique est de 85,36% ;\nPoursuite du suivi et contrôle des travaux de construction de la maison des arts et culture de Kétou\nAchèvement du lot 1 des travaux de réhabilitation du musée AKABA IDENAN de Kétou et la reprise des travaux pour le lot 2 ;\nDémarrage des travaux de réfection de l\'Hôtel Tata Somba dont le taux d’exécution physique est de 90%.','Mise en œuvre tardive des activités en raison de l’aboutissement tardif des arrêtés portant virement et fongibilité des crédits rendus nécessaires pour une bonne mise en œuvre du budget en mode programme\nLenteur dans le processus de passation des marché publics\nRetard dans la production du devis quantitatif estimatif et le plan architectural (Ministère du cadre de vie).',0,'','',0,NULL),(3342,92,25,8,'Aménagement d\'une station balnéaire à AVLEKETE',NULL,'0',4659577,2022,1936508,'Démarrage du Plan directeur détaillé de la station balnéaire ;\nDeux investisseurs ont manifesté leur intérêt pour le projet de développement d’un golf de 18 trous : Groupe NORDIC et PROPRIETES & CO\nPoursuite des indemnisations aux PAPS ;\nFinalisation des études architecturale et technique du village de vacances de type Club Med  démarrage deL’analyse physico chimique de l’eau de la lagune ;\nLes études APS phase II sont finalisées','Démarrage du Plan directeur détaillé de la station balnéaire ;\nPoursuite des indemnisations aux PAPS ;\nFinalisation des études architecturale et technique du village de vacances de type Club Med  démarrage deL’analyse physico chimique de l’eau de la lagune ;\nLes études APS phase II sont finalisées','',0,'Deux investisseurs ont manifesté leur intérêt pour le projet de développement d’un golf de 18 trous. Les échanges sont en cours pour leur permettre de mieux structurer leur projet conformément aux orientations de développement du Gouvernement pour la station balnéaire. Ces projets devront faire l’objet d’approbation par le Chef de l’État avant toute formalisation de partenariat avec leurs porteurs','',0,NULL),(3343,92,25,8,'Aménagement d\'une station balnéaire au PLM ALEDJO',NULL,'0',2027389,2022,261349,'Livraison par l’IGN de l’ortho photo et des levés topographiques (planimétrie et altimétrie) du site dédié au projet Alédjo-Eldorado\nOrganisation de plusieurs séances de sensibilisation au profit des squatteurs dans le cadre de la libération du site','Livraison par l’IGN de l’ortho photo et des levés topographiques (planimétrie et altimétrie) du site dédié au projet Alédjo-Eldorado\nOrganisation de plusieurs séances de sensibilisation au profit des squatteurs dans le cadre de la libération du site','',0,'','',0,NULL),(3344,92,25,8,'Poursuivre  les travaux de construire et de réhabilitation des infrastructures d\'arts et de la culture',NULL,'0',875000,2022,643912,'Réalisation des travaux de réhabilitation et de modernisation des bâtiments des Centres de lecture et d’animation culturelle de Tanguiéta (, de Kouandé, d’Athiémé et de Bopa et des bibliothèques départementales de Natitingou et de Parakou\nPoursuite des travaux de construction de la cantine de la Bibliothèque nationale du Bénin. Les travaux sont réalisés à 40% d’exécution physique ;\nRéalisation des travaux d’éclairage par la pose de trente (30) lampadaires solaires à la Bibliothèque nationale du Bénin à Porto-Novo, dans les bibliothèques de Natitingou, de Parakou et les centres de lecture de Bopa, Houéyogbé, Tanguiéta, Ouaké et Kouandé','Réalisation des travaux de réhabilitation et de modernisation des bâtiments des Centres de lecture et d’animation culturelle de Tanguiéta (, de Kouandé, d’Athiémé et de Bopa et des bibliothèques départementales de Natitingou et de Parakou\nPoursuite des travaux de construction de la cantine de la Bibliothèque nationale du Bénin. Les travaux sont réalisés à 40% d’exécution physique ;\nRéalisation des travaux d’éclairage par la pose de trente (30) lampadaires solaires à la Bibliothèque nationale du Bénin à Porto-Novo, dans les bibliothèques de Natitingou, de Parakou et les centres de lecture de Bopa, Houéyogbé, Tanguiéta, Ouaké et Kouandé','Démarrage tardif de la mise en œuvre du PTA en raison de l’aboutissement tardif des arrêtés de virement et de fongibilité de crédits',0,'','',0,NULL),(3345,92,25,8,'Construction des Arènes Culturelles (Promotion des talents et renforcement des capacités dans le secteur de la culture)',NULL,'0',1967325,2022,0,'Réalisation des études préliminaires architecturales, de l’avant-projet détaillé architectural relatives au projet de construction d’une arène culturelle à Abomey et à Parakou ;\nIdentification des lieux devant abriter les sept arènes dans chaque commune ;\nRéalisation des Etudes d\'Impact Environnemental et Social (EIES) dans le cadre de la construction de sept (7) arènes culturelles à Abomey, Porto-Novo, Ouidah, Lokossa, Parakou, Kouandé et Natitingou ;\nApprobation en conseil des Ministres de la communication relative à la sélection de cabinets d’architecture pour la réalisation de mission de maîtrise d’œuvre complète du projet de construction de sept (07) arènes culturelles','Réalisation des études préliminaires architecturales, de l’avant-projet détaillé architectural relatives au projet de construction d’une arène culturelle à Abomey et à Parakou ;\nIdentification des lieux devant abriter les sept arènes dans chaque commune ;\nRéalisation des Etudes d\'Impact Environnemental et Social (EIES) dans le cadre de la construction de sept (7) arènes culturelles à Abomey, Porto-Novo, Ouidah, Lokossa, Parakou, Kouandé et Natitingou ;\nApprobation en conseil des Ministres de la communication relative à la sélection de cabinets d’architecture pour la réalisation de mission de maîtrise d’œuvre complète du projet de construction de sept (07) arènes culturelles','Mobilisation des ressources',1,'Tranfert de ressources au Ministère du cadre de vie et de développement durable pour la construction des arènes culturelles pour constituer la cagnote pour le demarrage effectif des sept (07) arènes culturelles\nA fin décembre 2022, le MTCA a transféré un montant total de 7 652 475 000 FCFA à la SIRAT','',0,NULL),(3346,93,25,8,'Inspection et de mise en conformité des hébergements touristiques agréés',NULL,'0',32000,2022,28254,'Organisation des missions d\'inspection, de contrôle de l\'exercice des activités et de mise en conformité des établissements de tourisme : 139 réceptifs hôteliers ont fait objet de d’inspection dans les départements dans les communes suivantes : Cotonou, Abomey-Calavi Ouidah, Abomey, Bohicon, Porto-Novo, Allada ;\nMise en place d\'une plateforme d\'échanges avec les acteurs touristiques : le contrat est signé et notifié au prestataire qui a procédé à la conception et la livraison de la plateforme ;','Organisation des missions d\'inspection, de contrôle de l\'exercice des activités et de mise en conformité des établissements de tourisme : 139 réceptifs hôteliers ont fait objet de d’inspection dans les départements dans les communes suivantes : Cotonou, Abomey-Calavi Ouidah, Abomey, Bohicon, Porto-Novo, Allada ;\nMise en place d\'une plateforme d\'échanges avec les acteurs touristiques : le contrat est signé et notifié au prestataire qui a procédé à la conception et la livraison de la plateforme ;','',0,'','',0,NULL),(3347,93,25,8,'Renforcement des capacités des acteurs de la chaîne touristique',NULL,'0',979205,2022,949205,'Formation de la cohorte des 54 guides de tourisme retenus au niveau des pôles touristiques (Porto-Novo, Abomey-Dassa-Kétou, Ouidah-Avlékété-Grand-Popo, Nikki-Natitingou-Boukombé)\nMise à niveau des institutions et des programmes de formation touristique : Développement d’un catalogue de formations accessibles par la formation continue en tourisme, hôtellerie/restauration, renforcement de capacités de 20 formateurs en THR et de 688 professionnels en cours d’emploi à 4 modules en fonction de leur profil','Formation de la cohorte des 54 guides de tourisme retenus au niveau des pôles touristiques (Porto-Novo, Abomey-Dassa-Kétou, Ouidah-Avlékété-Grand-Popo, Nikki-Natitingou-Boukombé)\nMise à niveau des institutions et des programmes de formation touristique : Développement d’un catalogue de formations accessibles par la formation continue en tourisme, hôtellerie/restauration, renforcement de capacités de 20 formateurs en THR et de 688 professionnels en cours d’emploi à 4 modules en fonction de leur profil','',0,'','Signature de la Convention avec l\'OMT  relative à la formation d’un vivier de 54 guides de tourisme',0,NULL),(3348,93,25,8,'Consolidation des acquis pour le développement de la Destination Bénin',NULL,'0',80000,2022,80003,'L’Exposition Art du Bénin d’Hier et d’aujourd’hui, de la Restitution à la Révélation\nRéakisation des travaux d’assainissement de l’embarcadère ;\nRestructuration du système de tarification des visites à Ganvié;\nRéhabilitation des infrastructures de l’embarcadère ;\nAppui aux activités de l’ONG Eco-Bénin sur la Route des Tatas dans les communes de Natitingou et de Boukoumbé','L’Exposition Art du Bénin d’Hier et d’aujourd’hui, de la Restitution à la Révélation\nRéakisation des travaux d’assainissement de l’embarcadère ;\nRestructuration du système de tarification des visites à Ganvié;\nRéhabilitation des infrastructures de l’embarcadère ;\nAppui aux activités de l’ONG Eco-Bénin sur la Route des Tatas dans les communes de Natitingou et de Boukoumbé','',0,'','',0,NULL),(3349,94,25,8,'Réalisation des outils de visibilité des destinations touristiques et promouvoir la mise en tourisme rapide',NULL,'0',1752890,2022,1663593,'Assainissement des sites touristiques ;\nMeilleure visibilité des sites touristiques ;\nAugmentation du nombre de visiteurs','Assainissement des sites touristiques ;\nMeilleure visibilité des sites touristiques ;\nAugmentation du nombre de visiteurs','',0,'Cette action est un regroupement de petits travaux d’aménagements sur des projets existants pour l’amélioration/création des services aux visiteurs des sites touristiques existants','',0,NULL),(3350,94,25,8,'Création d\'un environnement propice au développement du tourisme et la croissance des entreprises',NULL,'0',10000,2022,10000,'Elaboration de quatre (04) projets de textes règlementaires (décrets et arrêtés) ;\nRemise de licences provisoires à 93 établissements de tourisme\nSur 600 dossiers soumis à la Commission nationale d’agrément des établissements de tourisme (CNAET), 215 ont eu reçu un avis favorable pour l’octroi de leurs licences et agréments provisoires\nMise en place d\'une plateforme d\'échanges avec les acteurs touristiques','Elaboration de quatre (04) projets de textes règlementaires (décrets et arrêtés) ;\nRemise de licences provisoires à 93 établissements de tourisme\nSur 600 dossiers soumis à la Commission nationale d’agrément des établissements de tourisme (CNAET), 215 ont eu reçu un avis favorable pour l’octroi de leurs licences et agréments provisoires\nMise en place d\'une plateforme d\'échanges avec les acteurs touristiques','Obtention tardive des avis de non objection pour la réalisation des activités',0,'','Signature d\'une Convention avec l\'OMT et la Banque Mondiale  concernant le processus d’actualisation du système d’octroi d’agréments, licences et de classement des entreprises touristiques au Bénin',0,NULL),(3351,94,25,8,'Modernisation du développement et de l\'expansion des Micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans  le secteur du tourisme',NULL,'0',0,2022,0,'Néant','Néant','',0,'','',0,NULL),(3352,95,25,8,'Assistance technique à la mise en place et à l\'opérationnalisation du compte satellite du tourisme avec l\'OMT',NULL,'0',200000,2022,186546,'Tenue des missions  de l’expert en charge d’appuyer la modernisation du système statistique du tourisme et la mise en place du CST expérimental en République du Bénin au cours l’année 2022;\nFinalisation de la nomenclature et de sa note explicative, désagrégation des activités et produits touristiques et définition de trois critères de l’environnement habituel au Bénin;\nÉlaboration de toutes les fiches de collecte et leur manuel d’utilisation en vue d’assurer la collecte de données pour les mesures des flux aux frontières, des flux dans les établissements d’hébergement et de l’offre touristique;\nFormation des agents de police  aux postes frontaliers et le déploiement des nouvelles fiches harmonisées d’enregistrement des voyageurs aux frontières terrestres du Bénin;\nRéalisation de la plateforme de gestion des statistiques du tourisme pour la mise en place du compte satellite expérimental du Bénin;\nCollecte des données sur le flux migratoire aux frontières terrestres et à l’aéroport de Cotonou;\nRéalisation des enquêtes sur les dépenses du  tourisme émetteur et récepteur  et la poursuite des enquêtes sur les dépenses du tourisme interne\nMise en place d\'une plateforme web d’enregistrement et recensement de tous les acteurs touristiques : Après la signature du contrat de marché le système informatique d’enregistrement et de recensement des acteurs du tourisme est conçu et pré-validé.   \nAcquisition des matériels informatiques au profit de la mise en place du SIGES\nRecrutement de cinq (05) Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) au profit de l\'Institut National de Statistique et de la Démographie (INSTaD) dans le cadre de l\'élaboration du Compte Satellite du Tourisme (CST)','Tenue des missions  de l’expert en charge d’appuyer la modernisation du système statistique du tourisme et la mise en place du CST expérimental en République du Bénin au cours l’année 2022;\nFinalisation de la nomenclature et de sa note explicative, désagrégation des activités et produits touristiques et définition de trois critères de l’environnement habituel au Bénin;\nÉlaboration de toutes les fiches de collecte et leur manuel d’utilisation en vue d’assurer la collecte de données pour les mesures des flux aux frontières, des flux dans les établissements d’hébergement et de l’offre touristique;\nFormation des agents de police  aux postes frontaliers et le déploiement des nouvelles fiches harmonisées d’enregistrement des voyageurs aux frontières terrestres du Bénin;\nRéalisation de la plateforme de gestion des statistiques du tourisme pour la mise en place du compte satellite expérimental du Bénin;\nCollecte des données sur le flux migratoire aux frontières terrestres et à l’aéroport de Cotonou;\nRéalisation des enquêtes sur les dépenses du  tourisme émetteur et récepteur  et la poursuite des enquêtes sur les dépenses du tourisme interne\nMise en place d\'une plateforme web d’enregistrement et recensement de tous les acteurs touristiques : Après la signature du contrat de marché le système informatique d’enregistrement et de recensement des acteurs du tourisme est conçu et pré-validé.   \nAcquisition des matériels informatiques au profit de la mise en place du SIGES\nRecrutement de cinq (05) Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) au profit de l\'Institut National de Statistique et de la Démographie (INSTaD) dans le cadre de l\'élaboration du Compte Satellite du Tourisme (CST)','Mobilisation des ressources \nObtention tardive des avis de non objection',0,'','Signature d\'une Convention avec l\'OMT et la Bnaque Mondiale concernant  la mise au point du système des statistiques et du Compte Satellite du tourisme (CST) expérimental en République du Bénin',0,NULL),(3353,15,14,4,'Construction des salles de classe avec bureau magasin et toillette',NULL,NULL,233614,2022,0,'','','',1,'Projet Prioritaire (DON JAPONAIS)','Construire, réhabiliter, équiper viabiliser les infrastructures scolaires de l\'éducation',0,NULL),(3354,28,14,4,'Suivi des activités des centres du Programme de Cours Accélérés (PCA) et des écoles intégrées et spécialisées',NULL,NULL,7000,2022,0,'','','',1,'','1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4',0,NULL),(3355,29,14,4,'Suivi des activités de cantines scolaires et élaboration du répertoire de tous les partenaires privées nationaux intervenant dans l\'alimentation scolaire',NULL,NULL,6000,2022,0,'Passage de 54% à 75% d’EPP couvertes par les cantines scolaires gouvernementales. Extension des mesures de rétention des apprenants à plus d’écoles','Passage de 54% à 75% d’EPP couvertes par les cantines scolaires gouvernementales','',1,'Le taux de rétention s’améliore d’une année à une autre même s’il a régressé entre 2021 et 2022.','1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4',0,NULL),(3356,30,14,4,'Participation à la campagne de déparasitage systématique des écolières/écoliers des zones à risque',NULL,NULL,4000,2022,0,'','','',1,'','1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4',0,NULL),(3357,31,14,4,'Subvention aux écoles pour leur fonctionnement',NULL,NULL,6222300,2022,0,'La contribution de l’Etat en vue de soulager les parents d’élèves dans la gestion des redevances scolaires est mise à place à temps.','','',1,'','1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4',0,NULL),(3358,33,14,4,'Acquisition de véhicules et motos au profit des corps d\'encadrement au titre de la première année de mise en œuvre du PReQEP',NULL,NULL,500000,2022,0,'','','',0,'Transfert de ressources à l\'AGLO pour conduire l\'opération d\'acquisition','Renforcer les visites de classes pour un meilleur rendement scolaire',0,NULL),(3359,35,14,4,'Commande des manuels et cahiers d\'activités',NULL,NULL,900000,2022,0,'Les besoins en manuels et cahiers d’activités dans les écoles sont satisfaits à plus de 50%.','','',1,'1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4','',0,NULL),(3360,210,14,1,'Elaboration des documents de Planification pour la gestion 2023-2025 (DPPD, PAP, PTA et autres)',NULL,NULL,21000,2022,0,'','','',1,'1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4','',0,NULL),(3361,32,14,4,'Travaux en commission pour la nomination des directeurs d\'écoles maternelles et primaires publiques',NULL,NULL,5000,2022,0,'','','',1,'1) Pilier 2, Axe 5 du PAG\n2) ODD 4','',0,NULL),(3362,135,6,11,'Modernisation de la gestion des déchets solides  ménagers',NULL,'75.38',31584259,2022,14240254,'Balayage, désherbage, piquetage des rues et curage des carniveaux; Précollecte, Collecte et transport des ordures vers la décharge finale; Tri-valorisation; Enfouissement','Balayage, désherbage, piquetage des rues et curage des carniveaux; Précollecte, Collecte et transport des ordures vers la décharge finale; Tri-valorisation; Enfouissement',' Incivisme des populations surtout dans les zones à forte densité (déchets après balayage) ;\n Condamnation avec du béton armé de certains ouvrages d’assainissement pluvial ; Pannes répétitives de certains tricycles de précollecte auprès des ménages ;\n Difficultés d\'accès à des zones de précollecte pour desservir les ménages ;\n Non respect du calendrier de passage dans les ménages par les PME ;\n Matériel de tri et espace insuffisants pour le tri manuel des déchets ;\n Difficultés d\'accès au front des déchets en période de pluies ;\n Crédit accordé à la SGDS insuffisant',1,'','Création de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué « SGDS-GN » SA',0,NULL),(3363,135,6,11,'Modernisation de la gestion des déchets solides  ménagers',NULL,'100',2112,2022,2112,'Organisation de deux (02) sessions à de formation Dassa et à Parakou sur la gestion des déchets biomédicaux et des déchets liquides à l’endroit des agents de santé issus des formations sanitaires inspectées en 2021','Organisation de deux (02) sessions à de formation Dassa et à Parakou sur la gestion des déchets biomédicaux et des déchets liquides à l’endroit des agents de santé issus des formations sanitaires inspectées en 2022','',1,'','',0,NULL),(3364,135,6,11,'Promotion d’un environnement sain et durable',NULL,'100',4000,2022,2116,'Organisation de deux (02) sessions à de formation Dassa et à Parakou sur la gestion des déchets biomédicaux et des déchets liquides à l’endroit des agents de santé issus des formations sanitaires inspectées en 2021','Organisation de deux (02) sessions à de formation Dassa et à Parakou sur la gestion des déchets biomédicaux et des déchets liquides à l’endroit des agents de santé issus des formations sanitaires inspectées en 2022','',1,'','Prise de l\'arrêté interministériel 0064 réglementant l\'importation et la commercialisation des fluides frigorigènes au Bénin',0,NULL),(3365,135,6,11,'Promotion d’un environnement sain et durable',NULL,'100',1250,2022,253,'Etude des dossiers (02)  de demande de permis d’émission atmosphérique par la NOCIBE et la SCB-LAFAGE\nDélivrance  de deux permis (permis de déversement des eaux usées de l’hôtel du Lac et  permis d’émission atmosphérique de NOCIBE)','','',1,'','Elaboration de la Politique nationale de l\'environnement',0,NULL),(3366,135,6,11,'Promotion d’un environnement sain et durable',NULL,'100',1000,2022,1000,'Organisation de missions de suivi de la mise en œuvre des dispositions contenues dans trois permis (permis d\'émission atmosphérique de l\'usine de la SOBEBRA sise à Cotonou et de la NOCIBE, permis de déversement des eaux usées de la société SCB Lafarge sise à Onigbolo et de l\'usine de la SOBEBRA sise Possotomè)\nÉlaboration, édition et vulgarisation du rapport de performance 2021 de l\'ABE','','',1,'','Elaboration de la Politique nationale de l\'environnement',0,NULL),(3367,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'35',4949191,2022,0,'Réalisation des travaux d\'extension du collecteur WA (Cotonou) + pavage de rues (*Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','Réalisation des travaux d\'extension du collecteur WA (Cotonou) + pavage de rues (*Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','Mauvaise organisation de l\'entreprise',0,'','',0,NULL),(3368,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'100',0,2022,0,'Réalisation des travaux d\'extension de la branche est du collecteur XX (Cotonou) (*Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','Réalisation des travaux d\'extension de la branche est du collecteur XX (Cotonou) (*Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','Mauvaise organisation de l\'entreprise',1,'','',0,NULL),(3369,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'75',3662076,2022,0,'Réalisation des travaux d\'extension et d\'aménagement du collecteur de crête +  Construction d\'ouvrages de franchissement  (Bohicon ) (*Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','Réalisation des travaux d\'extension et d\'aménagement du collecteur de crête +  Construction d\'ouvrages de franchissement  (Bohicon ) (*Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','Mauvaise organisation de l\'entreprise',1,'','',0,NULL),(3370,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'75',669775,2022,0,'Réalisation des travaux d\'assainissement et pavage de rues: Rues 4.149 & 2.019 (Cotonou) (*Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','Réalisation des travaux d\'assainissement et pavage de rues: Rues 4.149 & 2.019 (Cotonou) (*Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','Mauvaise organisation de l\'entreprise',0,'','',0,NULL),(3371,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'65',325493,2022,0,'*Réalisation des travaux d\'assainissement et Pavage de la rue: Rue 2.010 (Cotonou) (Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','*Réalisation des travaux d\'assainissement et Pavage de la rue: Rue 2.010 (Cotonou) (Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','Mauvaise organisation de l\'entreprise',0,'','',0,NULL),(3372,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'35',20730,2022,0,'*Construction d\'un ouvrage de franchissement sur le collecteur XX  à Cotonou (Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','*Construction d\'un ouvrage de franchissement sur le collecteur XX  à Cotonou (Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','Mauvaise organisation de l\'entreprise',0,'','',0,NULL),(3373,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'50',530453,2022,0,'Réalisation des travaux d\'assainissement et pavage de rues: Rues 4.149 & 2.019 (Cotonou)','Réalisation des travaux d\'assainissement et pavage de rues: Rues 4.149 & 2.019 (Cotonou)','Mauvaise organisation de l\'entreprise',0,'','',0,NULL),(3374,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'35',26453,2022,0,'Plantation d\'arbres utiles sur les artères principales à Cotonou (*Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution, sélection et identification des espèces d\'arbre à planter  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','Plantation d\'arbres utiles sur les artères principales à Cotonou (*Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution, sélection et identification des espèces d\'arbre à planter  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','Mauvaise organisation de l\'entreprise',0,'','',0,NULL),(3375,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'35',107740,2022,0,'*Aménagement d\'une forêt urbaine à proximité du collecteur à Bohicon (paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution, sélection et identification des espèces d\'arbre à planter  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','','Mauvaise organisation de l\'entreprise',0,'','',0,NULL),(3376,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'70',459972,2022,0,'Réalisation des travaux d\'assainissement et pavage de rues: Rues 4.012, 4.010, 5.000 et 2.004 (rues du Koweit) à Comè (*Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','','Mauvaise organisation de l\'entreprise',0,'','',0,NULL),(3377,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'25',298988,2022,0,'Réalisation des travaux d\'assainissement et pavage de la rue  2.003 du forage (Comè) (*Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','','Mauvaise organisation de l\'entreprise',0,'','',0,NULL),(3378,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'70',274635,2022,0,'Réalisation des travaux d\'assainissement et pavage de la rue  2.001 (Comè) (*Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','','Mauvaise organisation de l\'entreprise',0,'','',0,NULL),(3379,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'70',391352,2022,0,'Réalisation des travaux d\'assainissement et pavage de la rue  5.001 (Comè) (*Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','','Mauvaise organisation de l\'entreprise',0,'','',0,NULL),(3380,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'70',405004,2022,0,'Réalisation des travaux d\'assainissement et pavage de rue: Rues  4.020, 5.004 et 2.032 (rues du CEG 4) à Comè (*Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','','Mauvaise organisation de l\'entreprise',0,'','',0,NULL),(3381,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'60',280862,2022,0,'Réalisation des travaux de construction de salles de classes, clôture et bloc administratif pour le CEG 4 (Comè) (*Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','','Mauvaise organisation de l\'entreprise',0,'','',0,NULL),(3382,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'50',253988,2022,0,'Réalisation des travaux d\'aménagement des placettes traditionnelles du quartier ancien de COME (Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution  *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','','Mauvaise organisation de l\'entreprise',0,'','',0,NULL),(3383,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'40',793868,2022,0,'Réalisation des travaux de construction de la passerelle et sécurisation de la liaison Tchonvi-Sèkandji  (*Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution et réalisation des essais géotechniques                      *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','','Mauvaise organisation de l\'entreprise et mauvaise qualité du sol',0,'','',0,NULL),(3384,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'65',1530475,2022,0,'*Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution                   *Préparation et exécution des travaux préliminaires','','Mauvaise organisation de l\'entreprise et mauvaise qualité du sol',0,'','',0,NULL),(3385,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'65',3972310,2022,0,'Réalisation des travaux d\'assainissement et pavage de rue: liaison pénétrante Sèkandji - passerelle Tchonvi (*Paiement de l\'avance de démarrage *Validation des dossiers d\'exécution                   *Préparation et exécution des travaux préliminaires)','','Mauvaise organisation de l\'entreprise et mauvaise qualité du sol',0,'','',0,NULL),(3386,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'80',0,2022,0,'*Aménagement de cheminements et de jardins le long du collecteur XX à Cotonou (projet de type C) ( Elaboration et validation de la note conceptuelle                                                                    * Elaboration des dossiers techniques d\'exécution)','','Mauvaise organisation de l\'entreprise et mauvaise qualité du sol',0,'','',0,NULL),(3387,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'35',0,2022,0,'Protection et végétalisation des berges de Tchonvi à Sème-Podji (projet de type C) (* Elaboration et validation de la note conceptuelle                                                                    * Elaboration des dossiers techniques d\'exécution)','','Mauvaise organisation de l\'entreprise et mauvaise qualité du sol',0,'','',0,NULL),(3388,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'40',0,2022,0,'*Aménagement de zones de maraichage le long du tronçon de collecteur de crête à aménager à Bohicon  (projet de type C) ( Elaboration et validation de la note conceptuelle                                                                    * Elaboration des dossiers techniques d\'exécution)','','Mauvaise organisation de l\'entreprise et mauvaise qualité du sol',0,'','',0,NULL),(3389,136,6,11,'Mise en eouvre du Programme Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC) et du Programme d\'Adaptation des Villes aux Changements Climatiques au Bénin',NULL,'35',0,2022,0,'*Amènagement d\'une zone de marâichage et pisciculture en aval du collecteur à Comè (projet de type C) ( Elaboration et validation de la note conceptuelle                                                                    * Elaboration des dossiers techniques d\'exécution)','','Mauvaise organisation de l\'entreprise et mauvaise qualité du sol',0,'','',0,NULL),(3390,137,6,11,'Réhabilitation et aménagement des voiries des villes de Cotonou, Parakou, Porto- Novo, Bohicon, Abomey, Abomey-Calavi, Ouidah, Sèmé-Podji et Lokossa (Asphaltage) (PHASE A & B)',NULL,'100',32097070,2022,0,'Paiement des reliquats sur les marchés et gestion des dossiers de recollement','','',0,'','',0,NULL),(3391,137,6,11,'Réhabilitation et aménagement des voiries des villes de Cotonou, Parakou, Porto- Novo, Bohicon, Abomey, Abomey-Calavi, Ouidah, Sèmé-Podji et Lokossa (Asphaltage) (PHASE A & B)',NULL,'100',1000000,2022,0,'Réception définitive (retenue de garantie)','','',0,'','',0,NULL),(3392,137,6,11,'Réhabilitation et aménagement des voiries des villes de Cotonou, Parakou, Porto- Novo, Bohicon, Abomey, Abomey-Calavi, Ouidah, Sèmé-Podji et Lokossa (Asphaltage) (PHASE A & B)',NULL,'100',11715543,2022,0,'Finalisaliion de la procédure de contractualisation avec les missions de contrôle (ASPHALTAGE - PHASE B: REHABILITATION ET AMENAGEMENT DES VOIRIES DES VILLES DE COTONOU, PARAKOU, PORTO NOVO, ABOMEY CALAVI, KANDI et DJOUGOU)','','',0,'','',0,NULL),(3393,138,6,11,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3394,139,6,11,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3395,141,6,5,'Renforcement des capacités des entités et des acteurs du sous-secteur forestier',NULL,'100',36000,2022,36000,'Information et sensibilisation des populations sur les documents fondamentaux élaborés (manuel de procédure de contrôle forestier, code de déontologie, d’éthique et de conduite pour la bonne gouvernance du secteur forestier et document sur les indicateurs de performance du secteur)','','',1,'','',0,NULL),(3396,142,6,5,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3397,143,6,5,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3398,144,6,5,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3399,145,6,5,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3400,146,6,5,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3401,147,6,12,'Promotion d’un environnement sain et durable',NULL,'100',11000,2022,11000,'Célébration de la 35 ème Journée Mondiale de la Préservation de la couche d\'Ozone (C\'est le thème qui détermine les activités à mener)','Célébration de la 35 ème Journée Mondiale de la Préservation de la couche d\'Ozone (C\'est le thème qui détermine les activités à mener)','',1,'','Loi Cadre sur l\'Environnement en République du Bénin (\ndécret portant organisation des procédures de l\'évaluation environnementale et sociale au Bénin)',0,NULL),(3402,147,6,12,'Promotion d’un environnement sain et durable',NULL,'100',9000,2022,9000,'Célébration de la journée mondiale de l\'environnement','Célébration de la journée mondiale de l\'environnement','',1,'','Loi Cadre sur l\'Environnement en République du Bénin (\ndécret portant organisation des procédures de l\'évaluation environnementale et sociale au Bénin)',0,NULL),(3403,147,6,12,'Promotion d’un environnement sain et durable',NULL,'100',5000,2022,5000,'Célébration de la journée mondiale de la désertification','Célébration de la journée mondiale de la désertification','',1,'','Loi Cadre sur l\'Environnement en République du Bénin (\ndécret portant organisation des procédures de l\'évaluation environnementale et sociale au Bénin)',0,NULL),(3404,147,6,12,'Promotion d’un environnement sain et durable',NULL,'100',5000,2022,5000,'Célébration de la journée mondiale de la luttre contre les sachets non biodégradables','Célébration de la journée mondiale de la luttre contre les sachets non biodégradables','',1,'','LOI N° 2017-39 DU 26 DÉCEMBRE 2017\nportant Interdiction de la production, de l\'importation, de l’exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l\'utilisation de sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin.',0,NULL),(3405,147,6,12,'Promotion d’un environnement sain et durable',NULL,'100',5000,2022,5000,'Célébration de la journée mondiale des océans','Célébration de la journée mondiale des océans','',1,'','Loi Cadre sur l\'Environnement en République du Bénin (\ndécret portant organisation des procédures de l\'évaluation environnementale et sociale au Bénin)',0,NULL),(3406,147,6,12,'Promotion d’un environnement sain et durable',NULL,'100',6000,2022,6000,'Organisation de la 27 ème Conférence des Parties à la CCNUCC','Organisation de la 27 ème Conférence des Parties à la CCNUCC','',1,'','Loi Cadre sur l\'Environnement en République du Bénin (\ndécret portant organisation des procédures de l\'évaluation environnementale et sociale au Bénin)',0,NULL),(3407,147,6,12,'Promotion d’un environnement sain et durable',NULL,'100',108217,2022,108217,'Validation de deux-cent-quatre-vingt-trois (283) rapports d’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES)\nVisite de trente-cinq (35) sites dans le cadre des investigations préalables à la validation de certains rapports d’EIES  et la réalisation de vingt-cinq (25) « screening » environnementaux et sociaux pour l’orientation des promoteurs \nDélivrance de cent deux-cent-un (201) Certificats de Conformité Environnementale (CCE) ;','Validation de deux-cent-quatre-vingt-trois (283) rapports d’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES)\nVisite de trente-cinq (35) sites dans le cadre des investigations préalables à la validation de certains rapports d’EIES  et la réalisation de vingt-cinq (25) « screening » environnementaux et sociaux pour l’orientation des promoteurs \nDélivrance de cent deux-cent-un (201) Certificats de Conformité Environnementale (CCE) ;','',1,'','Loi Cadre sur l\'Environnement en République du Bénin (\ndécret portant organisation des procédures de l\'évaluation environnementale et sociale au Bénin)',0,NULL),(3408,147,6,12,'Promotion d’un environnement sain et durable',NULL,'100',20000,2022,19326,'Réalisation de cent-soixante-huit (168) audits environnementaux et sociaux externes d\'unités industrielles.\nRéalisation de vingt-cinq (25) missions de suivi de la mise en œuvre de  recommandations d’Audits Environnementaux et Sociaux externes','Réalisation de cent-soixante-huit (168) audits environnementaux et sociaux externes d\'unités industrielles.\nRéalisation de vingt-cinq (25) missions de suivi de la mise en œuvre de  recommandations d’Audits Environnementaux et Sociaux externes','',1,'','',0,NULL),(3409,147,6,12,'Promotion d’un environnement sain et durable',NULL,'100',1205,2022,1205,'Traitement vingt-six (26) plaintes liées aux nuisances environnementales','Traitement vingt-six (26) plaintes liées aux nuisances environnementales','',1,'','',0,NULL),(3410,147,6,12,'Promotion d’un environnement sain et durable',NULL,'100',3887,2022,3887,'Réalisation de quatre-vingt-sept (87) Inspections Environnementales -IE- (21 IE pour la gestion des plaintes, une (01) IE sur instruction de l’autorité, deux (02) IE dans le cadre des permis d’émission atmosphérique, six  (06) IE pour les Urgences environnementales, 15 IE dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des recommandations, 27 IE Unités Industrielles et 14 IE des morgues des villes du grand Nokoué et d’Allada) ;\n Remise officielle à la police environnementale des matériels acquis sur le compte du PTA 2021','','',1,'','',0,NULL),(3411,147,6,12,'Mise en œuvre des conventions internationales sur l\'environnement',NULL,'100',8000,2022,5216,'Organisation de la journée mondiale des zones humides dont les principales activités sont : l’organisation de la première édition de café scientifique sur les zones humides et la mise en terre de 4000 plants de palétuviers dans les communes de Grand-Popo et Sèmè-Podji','Organisation de la journée mondiale des zones humides dont les principales activités sont : l’organisation de la première édition de café scientifique sur les zones humides et la mise en terre de 4000 plants de palétuviers dans les communes de Grand-Popo et Sèmè-Podji','',1,'','Loi Cadre sur l\'Environnement en République du Bénin (\ndécret portant organisation des procédures de l\'évaluation environnementale et sociale au Bénin)',0,NULL),(3412,147,6,12,'Mise en œuvre des conventions internationales sur l\'environnement',NULL,'100',10000,2022,1906,'Participation du Bénin (délégation composée du DG ABE et du DIESE)  à la COP 14 Ramsar,','','',1,'','Loi Cadre sur l\'Environnement en République du Bénin (\ndécret portant organisation des procédures de l\'évaluation environnementale et sociale au Bénin)',0,NULL),(3413,147,6,12,'Mise en œuvre des conventions internationales sur l\'environnement',NULL,'100',4000,2022,0,'Actualisation des documents d’inscription de la portion béninoise du chenal de GBAGA sur la liste des zones humides d’importance internationale.','','',1,'','Loi Cadre sur l\'Environnement en République du Bénin (\ndécret portant organisation des procédures de l\'évaluation environnementale et sociale au Bénin)',0,NULL),(3414,148,6,12,'Promotion d’un environnement sain et durable',NULL,'32',60000,2022,4096,'Élaboration et validation des TDR,\nMontage et publication des avis\nRéception, évaluation  des offres\nImpression complémentaire du 4ème RIEEB','','',0,'','Loi Cadre sur l\'Environnement en République du Bénin (\ndécret portant organisation des procédures de l\'évaluation environnementale et sociale au Bénin)',0,NULL),(3415,148,6,12,'Promotion d’un environnement sain et durable',NULL,'32',20000,2022,0,'Actualisation, édition et impression des différentes fiches pédagogiques élaborées pour l’intégration de l’environnement dans les enseignements maternel et primaire (Actualisation et validation des TDR. \nMontage et publication des avis\nRéception, évaluation  des offres et attribution du marché)','','',0,'','Loi Cadre sur l\'Environnement en République du Bénin (\ndécret portant organisation des procédures de l\'évaluation environnementale et sociale au Bénin)',0,NULL),(3416,148,6,12,'Mise en œuvre des conventions internationales sur l\'environnement',NULL,'100',9500,2022,4067,'Renforcement de la capacité des points focaux des AME en anglais thématique appliqué aux questions environnementales','','',1,'','Loi Cadre sur l\'Environnement en République du Bénin (\ndécret portant organisation des procédures de l\'évaluation environnementale et sociale au Bénin)',0,NULL),(3417,148,6,12,'Mise en œuvre des conventions internationales sur l\'environnement',NULL,'100',6250,2022,4906,'Réalisation de trois émissions de télévision sur des thématiques environnementales  pour l\'éducation','Réalisation de trois émissions de télévision sur des thématiques environnementales  pour l\'éducation','',1,'','',0,NULL),(3418,149,6,12,'Promotion d’un environnement sain et durable',NULL,'100',17000,2022,17000,'Formation de 200  artisans frigoristes sur les bonnes pratiques en matière de froid et de climatisation','Formation de 200  artisans frigoristes sur les bonnes pratiques en matière de froid et de climatisation','',1,'','Convention de Rotterdam \nLoi sur les produits chimiques (Transmis à l\'Assemblée nationale)',0,NULL),(3419,149,6,12,'Promotion d’un environnement sain et durable',NULL,'100',4000,2022,4000,'Organisation de deux (02) sessions à de formation Dassa et à Parakou sur la gestion des déchets biomédicaux et des déchets liquides à l’endroit des agents de santé issus des formations sanitaires inspectées en 2021','Organisation de deux (02) sessions à de formation Dassa et à Parakou sur la gestion des déchets biomédicaux et des déchets liquides à l’endroit des agents de santé issus des formations sanitaires inspectées en 2022','',1,'','Convention de Rotterdam \nLoi sur les produits chimiques (Transmis à l\'Assemblée nationale)',0,NULL),(3420,149,6,12,'Modernisation de la gestion des déchets solides  ménagers',NULL,'75',13000,2022,10000,'Sensibilisation de 400 agriculteurs et maraichers dans le cadre des missions d\'Information, éducation et communication des agriculteurs et maraichers sur la gestion rationnelle des produits chimiques dans les bassins côtoniers et les zones de maraichage','Sensibilisation de 400 agriculteurs et maraichers dans le cadre des missions d\'Information, éducation et communication des agriculteurs et maraichers sur la gestion rationnelle des produits chimiques dans les bassins côtoniers et les zones de maraichage','',1,'','Convention de Rotterdam \nLoi sur les produits chimiques (Transmis à l\'Assemblée nationale)',0,NULL),(3421,149,6,12,'Mise en œuvre des conventions internationales sur l\'environnement',NULL,'55',28000,2022,7500,'Treize (13) radios locales ont été identifiées à travers tout le territoire national\nLe cahier des charges des radios est élaboré.\nLes lettres de demande de cotation sont élaborées pour recevoir leurs offres financières compte tenu du budget disponible à allouer à chaque radio','Treize (13) radios locales ont été identifiées à travers tout le territoire national\nLe cahier des charges des radios est élaboré.\nLes lettres de demande de cotation sont élaborées pour recevoir leurs offres financières compte tenu du budget disponible à allouer à chaque radio','',0,'','Loi Cadre sur l\'Environnement en République du Bénin (\ndécret portant organisation des procédures de l\'évaluation environnementale et sociale au Bénin)',0,NULL),(3422,150,6,12,'Promotion d’un environnement sain et durable',NULL,'100',12000,2022,12000,'Acquisition de 30 balances électroniques de charge et 15 récupérateurs de fluides frigorigènes pour les associations des frigoristes','','',1,'','Convention de Rotterdam \nLoi sur les produits chimiques (Transmis à l\'Assemblée nationale)',0,NULL),(3423,150,6,12,'Promotion d’un environnement sain et durable',NULL,'50',4000,2022,2000,'Maintenance de certains identificateurs de fluides frigorigènes','','',0,'','Convention de Rotterdam \nLoi sur les produits chimiques (Transmis à l\'Assemblée nationale)',0,NULL),(3424,151,6,7,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3425,152,6,15,'Elaboration et mise en œuvre des plans d\'aménagement des aires protégées',NULL,'100',150000,2022,150000,'Elaboration et lancement du dossier d\'appel à candidature pour la mise en place de 50 ha de plantation de cocotier au titre de 2022\nSélection du prestataire\nSignature du contrat\nIdentification des sites à reboiser\nRemise de site et lancement des travaux \nPoursuite des travaux de mise en place de 100 ha de plantation de cocotier au titre de 2021\nSuivi et entretien des plants mis en terre\nRéception des travaux de reboisement','','',1,'','Politique forestière nationale du Benin (2012-2015) et la Stratégie Nationale de Reboisement\nMise en place d\'un programme de reboisement intensif par le gouvernement',0,NULL),(3426,153,6,8,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3427,154,6,8,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3428,155,6,14,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3429,156,6,8,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3430,157,6,8,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3431,158,6,15,'Elaboration et mise en œuvre des ouilts de gouvernance du sous-secteur',NULL,'30',138886,2022,0,'Elaboration et transmission de l\'avenant à la convention de de partenariat entre le PAGEFCOM2 et la DGEFC à la BAD\n  Validation de l\'avenant à la convention de la DGEFC\n - Transmission de l\'avenant à la convention de la DGEFC à la DCMP pour avis','','',0,'','Politique forestière nationale du Benin (2012-2015) et la Stratégie Nationale de Reboisement\nMise en place d\'un programme de reboisement intensif par le gouvernement',0,NULL),(3432,158,6,15,'Elaboration et mise en œuvre des ouilts de gouvernance du sous-secteur',NULL,'1000',83077,2022,83077,'* Valorisation et conservation de  la biodiversité au niveau des massif WM&MK\n * Délimitation  et géo référencement des 100.000 ha\n* Réalisation de l’inventaire (faunique et floristique)\n* Réalisation de l’étude sur les opportunités des PSE dans l\'aire du projet\n * Réalisation de l’étude sur le stockage et la séquestration de carbone dans la zone d’intervention du projet','','',1,'','Politique forestière nationale du Benin (2012-2015) et la Stratégie Nationale de Reboisement\nMise en place d\'un programme de reboisement intensif par le gouvernement',0,NULL),(3433,159,6,15,'Elaboration et mise en œuvre des plans d\'aménagement des aires protégées',NULL,NULL,118000,2022,0,'Poursuite des travaux de reconnaissance des limites actuelles des forêts classées du Bénin','','',0,'','Prise en compte dans les politiques nationales de la préoccupation de la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles à travers l\'élaboration d\'une nouvelle politique forestière et la révision du code forestier national',0,NULL),(3434,159,6,15,'Elaboration et mise en œuvre des plans d\'aménagement des aires protégées',NULL,'100',167000,2022,167000,'Réalisation de l\'inventaire forestier dans les  forêts classées prioritaires : Kétou,  Dan, Logozohê, Ouémé-Boukou, Agoua, Tchaourou-Toui- Kilibo, Trois Rivières, Alibori Supérieur et  Ouénou Bénou  (*Recrutement du consultant \nCadrage méthodologique organisé\nCollecte de données achevée dans les FC\n - Rapport provisoire disponible)','','',1,'','Prise en compte dans les politiques nationales de la préoccupation de la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles à travers l\'élaboration d\'une nouvelle politique forestière et la révision du code forestier national',0,NULL),(3435,159,6,15,'Elaboration et mise en œuvre des plans d\'aménagement des aires protégées',NULL,'20',32000,2022,0,'FImplantation des plaques de matérialisation des douze (12) forêts classées : Kétou,  Dan, Logozohê, Ouémé-Boukou, Agoua, Tchaourou-Tou- Kilibo, Alibori Supérieur, Trois Rivière, Ouénou Bénou, Ouémé supérieur Ndali, LAMA Sud et Dogo.   (Fnalisation de la maquette et du dossier technique)','','',0,'','Prise en compte dans les politiques nationales de la préoccupation de la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles à travers l\'élaboration d\'une nouvelle politique forestière et la révision du code forestier national',0,NULL),(3436,159,6,15,'Elaboration et mise en œuvre des plans d\'aménagement des aires protégées',NULL,'15',79500,2022,0,'Organisation de l\'occupation des séries agricoles dans les dix (10) forêts classées : Kétou,  Dan, Logozohê, Ouémé-Boukou, Agoua, Tchaourou-Tou- Kilibo, Alibori Supérieur, Trois Rivière, Ouénou Bénou, Ouémé supérieur Ndali. (- TDR  finalisés et validés par la DGEFC en juin 2022 et ANO obtenu\n - Processus de recrutement du consultant amorcé)','','',0,'','Prise en compte dans les politiques nationales de la préoccupation de la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles à travers l\'élaboration d\'une nouvelle politique forestière et la révision du code forestier national',0,NULL),(3437,159,6,15,'Elaboration et mise en œuvre des plans d\'aménagement des aires protégées',NULL,'35',26000,2022,0,'Réalisation des EIES des travaux d\'aménagement des forêts classées de  Kétou,  Dan, Logozohê, Ouémé-Boukou, Agoua, Tchaourou-Toui- Kilibo, Trois Rivières, Alibori Supérieur, Ouémé Supérieur -N\'Dali et  Ouénou Bénou  (*Processus de sélection bouclé\n*Organisation du cadrage méthodologique \nRevue en cours )','','',0,'','Prise en compte dans les politiques nationales de la préoccupation de la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles à travers l\'élaboration d\'une nouvelle politique forestière et la révision du code forestier national',0,NULL),(3438,159,6,15,'Elaboration et mise en œuvre des plans d\'aménagement des aires protégées',NULL,'80',31500,2022,0,'Proposition des mesures de matérialisation des séries par forêt  classée','','',1,'','Prise en compte dans les politiques nationales de la préoccupation de la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles à travers l\'élaboration d\'une nouvelle politique forestière et la révision du code forestier national',0,NULL),(3439,159,6,15,'Elaboration et mise en œuvre des plans d\'aménagement des aires protégées',NULL,'100',35000,2022,35000,'Cartes de zonages finalisées et imprimées\n*Identification des parties prenantes \n*Validation des Cartes de zonages des 10 forêts classées ciblées : Kétou, Dan, Logozohê, Ouémé-Boukou, Agoua, Tchaourou-Toui- Kilibo, Trois Rivières, Alibori Supérieur, Ouémé Supérieur -N\'Dali et Ouénou Bénou \n - Cartes de zonage amélioré des 10  FC disponibles','','',1,'','Prise en compte dans les politiques nationales de la préoccupation de la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles à travers l\'élaboration d\'une nouvelle politique forestière et la révision du code forestier national',0,NULL),(3440,159,6,15,'Elaboration et mise en œuvre des plans d\'aménagement des aires protégées',NULL,'100',5500,2022,5500,'*Intégration des clauses environnementales et sociales dans les projets de DAO et les conventions de reboisement','','',1,'','Prise en compte dans les politiques nationales de la préoccupation de la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles à travers l\'élaboration d\'une nouvelle politique forestière et la révision du code forestier national',0,NULL),(3441,159,6,15,'Elaboration et mise en œuvre des plans d\'aménagement des aires protégées',NULL,'100',86380,2022,86380,'*Parcellisation des zones à reboiser et ouverture des inter parcellaires sur 1829,22 ha','','',1,'','Prise en compte dans les politiques nationales de la préoccupation de la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles à travers l\'élaboration d\'une nouvelle politique forestière et la révision du code forestier national',0,NULL),(3442,159,6,15,'Elaboration et mise en œuvre des plans d\'aménagement des aires protégées',NULL,'100',12000,2022,12000,'Réalisation des études techniques  des pistes d\'accès aux plantations de 2021 (*Organisation de la séance de cadrage méthodologique\n*Etude achevée et rapport validé )','','',1,'','Prise en compte dans les politiques nationales de la préoccupation de la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles à travers l\'élaboration d\'une nouvelle politique forestière et la révision du code forestier national',0,NULL),(3443,159,6,15,'Elaboration et mise en œuvre des plans d\'aménagement des aires protégées',NULL,'25',178000,2022,0,'*Sélection des entreprises bouclé et contrat en cours de signaturepour la  Réalisation des travaux d\'ouverture et d\'aménagement des pistes d\'accès aux plantations de 2021 et 2022','','',0,'','Prise en compte dans les politiques nationales de la préoccupation de la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles à travers l\'élaboration d\'une nouvelle politique forestière et la révision du code forestier national',0,NULL),(3444,159,6,15,'Elaboration et mise en œuvre des plans d\'aménagement des aires protégées',NULL,'80.95',149859,2022,149859,'*Fauchage des bandes de RN sur une superficie de 1957,93 ha \n*Désherbage des bandes de RN sur une superficie de 135,66 ha\n*Nettoiement du sous-bois sur 45 ha\n*Dépressage sur 740,02 ha\n*Entretien des plantations mise en place avec l\'appui du PFCB sur 8 605,04 ha\n*Entretien des plantations mise en place dans les autres secteurs sous gestion de l\'ONAB sur  366,01 ha 100,00','','',1,'','Prise en compte dans les politiques nationales de la préoccupation de la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles à travers l\'élaboration d\'une nouvelle politique forestière et la révision du code forestier national',0,NULL),(3445,159,6,15,'Elaboration et mise en œuvre des plans d\'aménagement des aires protégées',NULL,'85.45',58430,2022,58430,'balivage des éclaircies 2 sur une superficie cumulée de 126 ha\n*dépressage sur 740,02 ha','','',1,'','Prise en compte dans les politiques nationales de la préoccupation de la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles à travers l\'élaboration d\'une nouvelle politique forestière et la révision du code forestier national',0,NULL),(3446,159,6,15,'Elaboration et mise en œuvre des plans d\'aménagement des aires protégées',NULL,'10',80000,2022,0,'Elaboration des TDR pour Entretien et regarnissage des plantations réalisées par le PRI','','',0,'','Prise en compte dans les politiques nationales de la préoccupation de la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles à travers l\'élaboration d\'une nouvelle politique forestière et la révision du code forestier national',0,NULL),(3447,159,6,15,'Elaboration et mise en œuvre des plans d\'aménagement des aires protégées',NULL,'100',50000,2022,50001,'Entretien des anciennes plantations réalisées sur FRU 2012-2013 (au moins 200 ha et 30 km) (Actualisation des TDR\nEchange avec les parties prenantes concernées sur le déroulement des entretiens et du regarnissage\nMise à disposition des plants de regarnissage\nRéalisation des travaux  d\'entretien et de regarnissage )\nSuivi et entretien des plants mis en terre','','',1,'','Prise en compte dans les politiques nationales de la préoccupation de la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles à travers l\'élaboration d\'une nouvelle politique forestière et la révision du code forestier national',0,NULL),(3448,160,6,15,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3449,161,6,15,'Réhabilitation du lac Ahémé et ses chenaux',NULL,'92.24',9990397,2022,9990397,'Suivi des opérations de dragage pilote du carrefour critique de Djondji-Houncloun avec l’opérateur China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) : Reprise des travaux par JUNZE, volume total de sédiments dragués portés à 8 661 000 m3 soit 99,2%. Embarquement et Expédition des pièces des passerelles et embarcadères.','','',1,'','Politique forestière nationale du Benin (2012-2015) et la Stratégie Nationale de Reboisement\nMise en place d\'un programme de reboisement intensif par le gouvernement',0,NULL),(3450,161,6,15,'Réhabilitation du lac Ahémé et ses chenaux',NULL,'100',465000,2022,465000,'Reception/validation du  rapport de six (06) mois  de contrôle et de surveillance des travaux de dragage/Réhabilitation pilote du carrefour critique Djondji-Houncloun.','','',1,'','Politique forestière nationale du Benin (2012-2015) et la Stratégie Nationale de Reboisement\nMise en place d\'un programme de reboisement intensif par le gouvernement',0,NULL),(3451,161,6,15,'Réhabilitation du lac Ahémé et ses chenaux',NULL,'100',12000,2022,12000,'Organisation d\'une mission de visite et de partage d\'expérience  sur les opérations de réhabilitations des cours d\'eau dragués à l\'extérieur','','',1,'','Politique forestière nationale du Benin (2012-2015) et la Stratégie Nationale de Reboisement\nMise en place d\'un programme de reboisement intensif par le gouvernement',0,NULL),(3452,162,6,14,'Protection du littoral contre l\'érosion côtière',NULL,'100',66000,2022,0,'Enlèvement des ordures collectées sur les plages jusqu’à fin mai','','',1,'','Convention d\'Abidjan\nConvention des N ations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM)',0,NULL),(3453,162,6,14,'Protection du littoral contre l\'érosion côtière',NULL,'75',44000,2022,40000,'Ouverture et analyse des plis pourb le Traitement des plants de cocotier','','',1,'','Convention d\'Abidjan\nConvention des N ations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM)',0,NULL),(3454,162,6,14,'Investissement pour la résilience des Zones Côtières en Afrique de l\'Ouest',NULL,'10',2000,2022,0,'TDRs élaborés et disponibles pour la Participation à la session ordinaire du comité mixte Bénin-Togo pour la gestion de la zone côtière transfrontalière Agbodrafo (Togo) - Grand-Popo (Bénin)','','',0,'','Convention d\'Abidjan\nConvention des N ations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM)',0,NULL),(3455,162,6,14,'Investissement pour la résilience des Zones Côtières en Afrique de l\'Ouest',NULL,'100',9840,2022,9840,'Participation à l\'organisation  (ABE et ONG) de la commémoration officielle de la journée mondiale des zones humides à Sèmè-Kpodji du 02 au 04 février 2022\n-Reboisement de la berge du plan d’eau de Tori-Agonsa (Sèmè-Podji) \n-Participation à l’organisation (DGEFC','','',1,'','Convention d\'Abidjan\nConvention des N ations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM)',0,NULL),(3456,162,6,14,'Investissement pour la résilience des Zones Côtières en Afrique de l\'Ouest',NULL,'100',5000,2022,5000,'Organisation de plusieurs séances de vulgarisation des textes législatifs et réglementaires de création des aires marines protégées (AMP) avec l’appui de la Convention d’Abidjan','','',1,'','Convention d\'Abidjan\nConvention des N ations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM)',0,NULL),(3457,162,6,14,'Investissement pour la résilience des Zones Côtières en Afrique de l\'Ouest',NULL,'100',45651,2022,45651,'Organiser les séances de restitution de la monographieRenforcRenforcer la représentativité des femmes dans les comités locaux','','',1,'','Convention d\'Abidjan\nConvention des N ations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM)',0,NULL),(3458,162,6,14,'Investissement pour la résilience des Zones Côtières en Afrique de l\'Ouest',NULL,'100',54000,2022,54000,'Règlement à date des contrats des AT correspondant à 12 mois calendaires','','',1,'','Convention d\'Abidjan\nConvention des N ations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM)',0,NULL),(3459,162,6,14,'Investissement pour la résilience des Zones Côtières en Afrique de l\'Ouest',NULL,'100',21000,2022,21000,'Séances de restitution de la monographie réalisée\n - Renforcement de la représentativité des femmes (au moins 40%) au sein des 35 comités villageois réalisé \n - Cartographie et zonage participatifs réalisés pour les 3 nouvelles ACCB\n - 5 comités d\'arrondissements créés\n - 3 associations de gestion des ACCB créées\n- Elaboration et transmission des projets d’arrêtés de création aux Maires de Ouidah et d’Aplahoué','','',1,'','Convention d\'Abidjan\nConvention des N ations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM)',0,NULL),(3460,162,6,14,'Investissement pour la résilience des Zones Côtières en Afrique de l\'Ouest',NULL,'100',36650,2022,36650,'Inventaire de la faune et établissement de la liste rouge des espèces de la RBT Mono réalisés et rapport définitif disponible','','',1,'','Convention d\'Abidjan\nConvention des N ations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM)',0,NULL),(3461,162,6,14,'Investissement pour la résilience des Zones Côtières en Afrique de l\'Ouest',NULL,'100',490000,2022,490000,'Réalisation des travaux de vérification des données du PAR par le Comité Technique de Réinstallation \n Réalisation de l\'enquête Commodo et Incommodo dans la commune de Grand Popo\nTenue de 6 sessions de la commission interministérielle au MCVDD\n Mobilisation des ressourcesSignature des Accords avec les Personnes Affectées par le Projet (PAP) \nAccompagnement des PAP dans le montage des dossiers de paiement\nIndemnisation des PAP (223 PAP sur 231 payés);Appui financier pour équipements collectifs\n- Elaboration et transmission à la Bm du rapport de mise en œuvre du PAR et ANO obtenu','','',1,'','Convention d\'Abidjan\nConvention des N ations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM)',0,NULL),(3462,163,6,14,'Aucune activités prévues',NULL,NULL,0,2022,0,'Néant','','',0,'','',0,NULL),(3463,164,6,13,'Aucune activités prévues',NULL,NULL,0,2022,0,'Néant','','',0,'','',0,NULL),(3464,165,6,13,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3465,166,6,13,'Mise en œuvre de l\'adaptation basée sur les écosystèmes',NULL,'100',15000,2022,79046,'Identification des impacts du changement climatique et les techniques d\'adaptation appropriées dans chaque site  (contrat N°004/DN-PABE/CN-PABE/RAF/SPM/AD DU 23/09/2022 signé  \nRapport d’étude  validé )','','',1,'','',0,NULL),(3466,166,6,13,'Mise en œuvre de l\'adaptation basée sur les écosystèmes',NULL,'100',200000,2022,79046,'Fourniture des semences adaptées et résistantes au climat   (Plan d’action  INRAB-PABE 2021-2022 évalué \nPlan d’action  INRAB-PABE 2023 finalisé et adopté)','','',1,'','',0,NULL),(3467,166,6,13,'Mise en œuvre de l\'adaptation basée sur les écosystèmes',NULL,'40',44000,2022,6859,'Cadrage et Signature du contrat N°002 DN-PABE/CN-PABE/RAF/SPM/AD DU 09/09/ pour la conception d’une de la maquette de modèle de magasin à construire, \nModèle de maquette, Dossier d’offre   modèle de maquette validé   \noffres de construction des magasins de stockage en cours d’évaluation','','',0,'','',0,NULL),(3468,166,6,13,'Mise en œuvre de l\'adaptation basée sur les écosystèmes',NULL,'100',6140,2022,6140,'Formation de trente-huit (38) conseillers pédagogiques de l\'enseignement secondaire, technique et professionnel sur les curricula élaborés.','Formation de trente-huit (38) conseillers pédagogiques de l\'enseignement secondaire, technique et professionnel sur les curricula élaborés.','',1,'','',0,NULL),(3469,167,6,13,'Adaptation et atténuation des effets des changements climatiques',NULL,'85',11000,2022,0,'Approbation de la note conceptuelle du LoCAL. Participation à diverses séances de travail dans ce cadre; Elaboration des Tdrs du consultant pour la finalisation du document de projet Santé et lancement de consultation, dépouillement et attribution. Séances de travail avec les consultants recrutés par l\'UNCDF pour la rédaction du document de projet LoCAL et Elaboration de la feuille de route pour la finalisation dudit document de projet. Tenue de plusieurs séances de travail avec les consultants recrutés pour la finalisation de la note conceptuelle Agriculture.','','',1,'','',0,NULL),(3470,167,6,13,'Adaptation et atténuation des effets des changements climatiques',NULL,'50',0,2022,0,'Sur financement de l\'AMCC, l\'activité est menée par l\'AMCC et les cadres du FNEC participent à divers ateliers et séances de travail dans ce cadre. Deux notes conceptuelles élaborées et en attente de validation','','',0,'','',0,NULL),(3471,167,6,13,'Adaptation et atténuation des effets des changements climatiques',NULL,'90',367437,2022,286645,'Les premières tranches du PTA 2022 des projets ont été mises à la disposition des promoteurs de projets et suivi des projets, délivrance des ANO. Réponses à diverses correspondances. Mise à disposition de la 2ème tranche auprès de 6 promoteurs de projets','','',1,'','',0,NULL),(3472,167,6,13,'Adaptation et atténuation des effets des changements climatiques',NULL,'70',0,2022,0,'Organisation des séances de travail avec la coordination du LoCAL. Participation à la 1ère session du CTP. Validation du PTA. Participation à 2 sessions de l\'EAC','','',0,'','',0,NULL),(3473,167,6,13,'Adaptation et atténuation des effets des changements climatiques',NULL,'95',16824,2022,14672,'Mise à disposition des premières tranches des PTA 2022 des projets et suivi des projets. Clôture du projet porté par la Brigade Verte. Mise à disposition de la dernière tranche de AYEDUN ONG','','',1,'','',0,NULL),(3474,167,6,13,'Adaptation et atténuation des effets des changements climatiques',NULL,'100',119886,2022,78719,'Lancement de l\'appel à projet. Mission de diffusion de l\'appel à projet réalisée. Organisation de 2 ateliers de renforcement de Capacité au profit du CESESAG et du personnel du FNEC. Clôture de l\'appel à projet et préparation des documents des commissions de recevabilité et de sélection. Achèvement de la recevabilité et de la phase de Présélection des projets. Sélection finale des projets et productions des différents rapports. Lancement AMI Audit organisationnel. Renforcement de capacité en suivi évaluation. Tenue de la session du CESESAG sur le screening environnemental des projets. Rédaction et soumission des différents rapports d\'étape.','','',1,'','',0,NULL),(3475,167,6,13,'Adaptation et atténuation des effets des changements climatiques',NULL,'40',50547,2022,0,'Elaboration du PTA 2022 du Readines. Rédaction des Tdrs de recrutement du consultant  international et de celui National. Lancement des Avis à Manifestation d\'intérêts des 2 recrutements. Dépouillement infructueux.','','',0,'','',0,NULL),(3476,167,6,13,'Adaptation et atténuation des effets des changements climatiques',NULL,'100',750,2022,1474,'Prise des premiers contacts. Participation du DG au conseil d\'administration du LoCAL du 07 au 12 mai. Participation d\'un cadre du FNEC à une rencontre du FVC au Costa-Rica. Participation d\'un cadre à la deuxième conférence mondiale sur la programmation du FVC et la conférence sur le secteur privé en Corée du Sud du 10 au 17 septembre 2022 et du DG au séminaire annuel des Entités nationales accréditées du Fonds d\'adaptation aux changements climatiques du 24/09 au 02/10/2022 à Washington. Participation à la COP 27 sur les changements climatiques du 05 au 19 novembre 2022 à sham el shik (EGYPTE) sur financement IKI','','',1,'','',0,NULL),(3477,168,6,13,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3478,169,6,13,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3479,170,6,13,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3480,171,6,13,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3481,172,6,13,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3482,210,6,1,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3483,212,6,11,'Planification urbaine et promotion de villes durables',NULL,'45',9800,2022,0,'Transmission du projet de code en matière d’urbanisme  au Secrétariat Général du Gouvernement','','',0,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3484,212,6,11,'Planification urbaine et promotion de villes durables',NULL,'85',185200,2022,185200,'Paiement des Honoraires aux membres des comités techniques des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3485,212,6,11,'Travaux de voirie et d\'aménagement urbain',NULL,'10',90000,2022,0,'Dépôt et traitement des factures de Paiement des décomptes de la Mission de maîtrise d’œuvre complète du projet d’aménagement de la corniche Est de Cotonou','','',0,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3486,212,6,11,'Construction de la Plateforme agro-alimentaire du Grand Nokoué (marché de gros)',NULL,'100',8500000,2022,8500000,'Suivi mensuel de la gestion technique et la gestion administrative des chantiers','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3487,212,6,11,'Verdissement des communes du Grand-Nokoué',NULL,'100',5000,2022,5000,'Mobilisation des financements','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3488,212,6,11,'Verdissement des communes du Grand-Nokoué',NULL,'100',0,2022,0,'Mise en œuvre du projet Poumons verts de Cotonou : Création du Parc urbain de Fifadji / Houéyihô','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3489,212,6,11,'Verdissement des communes du Grand-Nokoué',NULL,'100',0,2022,0,'Mise en ouvre du projet de création de Pépinières d’espèces endémiques à Sèmè-Podji et Abomey-Calavi','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3490,212,6,11,'Verdissement des communes du Grand-Nokoué',NULL,'100',0,2022,0,'Mise en œuvre du projet de plantation d’arbres d’alignement sur voiries primaires et secondaires dans le Grand Nokoué (Ouidah)','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3491,212,6,11,'Verdissement des communes du Grand-Nokoué',NULL,'100',0,2022,0,'Elaboration du guide méthodologique et formation au Verdissement','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3492,212,6,11,'Verdissement des communes du Grand-Nokoué',NULL,'100',0,2022,0,'Étude sur la navigabilité du Lac Nokoué - Ouidah à Porto Novo','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3493,212,6,11,'Verdissement des communes du Grand-Nokoué',NULL,'100',0,2022,0,'Mise en œuvre du projet de rétablissement rétablissement de la continuité hydraulique Cococodji-Cocotomey','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3494,212,6,11,'Verdissement des communes du Grand-Nokoué',NULL,'100',0,2022,0,'Ceinture Verte Littoral Sud Ouest Avlékété - Zone pilote de protection Avlékété - Ouidah : périmètre de 880 hectares pré identifiés en zone à préserver et dédiée à l’écotourisme et modernisation durable du maraichage périurbain','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3495,212,6,11,'Verdissement des communes du Grand-Nokoué',NULL,'100',0,2022,0,'Ceinture Verte - Zone pilote de protection et développement durable d\'Abomey-Calavi : Etude Classification en réserves écologiques des forêts sacrées de Hèvié, Drabo Gbo, Sitatunga, Zoungo et Atanmantou et modernisation durable du maraichage périurbain','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3496,212,6,11,'Verdissement des communes du Grand-Nokoué',NULL,'100',0,2022,0,'Ceinture Verte Sèmè-Podji : Etude pour la création d’un village éco-touristique incluant une classification en réserve écologique du périmètre de 660 ha','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3497,212,6,11,'Réhabilitation de la Cité Historique d\'Abomey',NULL,'1',50000,2022,0,'Élaboration des TdR pour la Réalisation des études techniques pour la réhabilitation de quatre (04) entités cérémomonielles dans les palais privés des Rois TEGBESSOU, HOUEGBADJA et SAGBADJOU à Abomey','','',0,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3498,212,6,11,'Aménagement foncier et paysager de la route des pêches',NULL,'100',826085,2022,826085,'Réalisation des études et mission de contrôle des travaux d\'aménagement de la plage ouest de Cotonou, des travaux de photographie aérienne par drône avec restitution cartographique, d\'enquête de recensement et d\'établissement de répertoires, pour la libération des sites de Fiyégnon 1 et Xwlacodji, ainsi que le relogement des pêcheurs','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3499,212,6,11,'Aménagement foncier et paysager de la route des pêches',NULL,'100',115003,2022,115003,'Réalisation des travaux de démolition, nettoyage, évacuation de gravats et déchets du domaine public maritime de Fiyégnon 1 et des villages de pêcheurs situés le long de la plage depuis la fin de la voie pavée de Fidjrossè jusqu\'a la porte de non retour à Ouidah, et les déssouchage et désherbage du site de relogement des occupants de Xwlacodji à Djeffa-Plage','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3500,212,6,11,'Aménagement foncier et paysager de la route des pêches',NULL,'100',104878,2022,104878,'Réalisation des travaux d\'éclairage public par lampadaire solaire des sites de relogement des pêcheurs de la route des pêches à Avlékété et des occupants du Xwlacodji à Djeffa','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3501,212,6,11,'Aménagement foncier et paysager de la route des pêches',NULL,'100',23847,2022,23847,'Réalisation des travaux de levés topographique et altimétrique des sites de promotion immobilière de haut standing, du boulodrome de l\'hôpital de référence à Togbin Daho et Adounko plage, des sites de relogement des occupants de Xwlacodji à Djeffa, des pêcheurs du sud de la route des pêches à Avlékété et de la mission de contrôle des opérations d\'implantation du parcellaire','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3502,212,6,11,'Aménagement foncier et paysager de la route des pêches',NULL,'100',200280,2022,200280,'Réalisation des travaux d\'alimentation en eau potable des sites de relogement des pêcheurs de la route des pêches à Avlékété par l\'Agence Nationale d\'Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEP-MR)','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3503,212,6,11,'Aménagement foncier et paysager de la route des pêches',NULL,'100',287250,2022,287250,'Réalisation des travaux d\'alimentation en eau potable des sites de relogement de Djeffa plage par la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB)','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3504,212,6,11,'Adaptation des villes aux changements climatiques',NULL,'100',6559,2022,6559,'*Préparation de la tenue de la première session des Comités techniques locaux                                                 *Tenue de la 1ère session des Comités techniques locaux *Préparation de la tenue de la deuxième session Comités techniques locaux','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3505,212,6,11,'Adaptation des villes aux changements climatiques',NULL,'20',11151,2022,0,'Organisation de séances de concertation publique  avec les populations de chaque commune dans le cadre de l\'élaboration des PDU de Cotonou, Sèmè-Podji et Bohicon et du PDC de Comè  (*Elaboration des TDR                                 *Echange et validation des TDR)','','',0,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3506,212,6,11,'Amélioration de la mobilité urbaine dans le Grand Nokoué',NULL,'15',37500,2022,0,'Travaux de démolition d\'ouvrages des bâtiments ayant abrité certains services du Ministère de la Fonction publique à Ganhi (* Lancement de la DRP\n* Sélection des entreprises)','','',0,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3507,212,6,11,'Amélioration de la mobilité urbaine dans le Grand Nokoué',NULL,'100',264430,2022,264430,'Mission d\'actualisation du plan Directeur d\'Urbanisme de la ville de Ouidah, élargie aux zones agglomérée de la commune (Signature et enregistrement du marché Lancement de la mission                    \nSuivi de l\'exécution de la mission          \n Dépôt et validation des livrables)','','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3508,212,6,11,'Modernisation de la gestion des boues de vidange et eaux usées dans les grandes villes du Bénin',NULL,'80',560000,2022,251750,'Mise en œuvre des travaux de construction de la station de boue de vidange à  Parakou (Suivi de la mise en œuvre des travaux de construction de la station de boue de vidange)','Mise en œuvre des travaux de construction de la station de boue de vidange à  Parakou (Suivi de la mise en œuvre des travaux de construction de la station de boue de vidange)','',1,'','Loi n° 2016-06 portant loi-cadre sur l\'aménagement du territoire en République du Bénin.',0,NULL),(3509,113,18,7,'Actualisation des études essentielles à l’élaboration du dossier de préqualification relatif à la construction de l’aménagement multifonction de DOGO-BIS (127 MW)',NULL,NULL,0,2022,0,'Etudes en cours','',NULL,1,NULL,'Néant',1,NULL),(3510,114,18,7,'Construction d\'une Centrale solaire photovoltaïque de 25 MW à ILLOULOFIN',NULL,'0',2900489,2022,1517224,'Achèvement des travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque d’une puissance de 25 MWc sur 26 Ha','','',0,'','',0,NULL),(3511,114,18,7,'Recrutement des IPP pour la réalisation des centrales solaires pour une capacité totale de 50 MW',NULL,NULL,0,2022,0,'Sélection des IPPs pour la construction des centrales solaires photovoltaïques\nPaiement des Personnes Affectées par le Projet de construction des centrales solaires photovoltaïques','Mise à contribution des autorités locales pour l\'identification de nouvelles PAPs','',0,'','',0,NULL),(3512,116,18,7,'Réalisation de l\'Etude d\'Impact Environemental et Social de la construction du Gazoduc devant desservir le FSRU et les centrales thermiques\nSignature des Avenants 1 &2 au Contrat et Poursuite des activités de l\'Ingénieur Conseil (MOE)\nDémarrage des travaux de construction de la centrale thermique à Turbine à Gaz en Cycle Combiné sur le site de la ZES Glo-Djigbé',NULL,'0',1100000,2022,388233,'¤ Envoi des rapports d\'évaluation des offres techniques et financières à la DNCMP pour avis\n¤ Finalisation des études d\'Avant Projet Détaillé\n¤ Elaboration et Publication du DAO le 16 mai 2022\n¤ Prise en compte des observations de l’ARE sur le rapport d’évaluation','','',0,'','',0,NULL),(3513,117,18,7,'¤ Acquisition de terrains pour la construction des Postes HTB \n¤ Dédommagement des personnes affectées par les lignes aériennes et souterraines (163/63kV et HTA) du projet PADSBEE Volet VINCI\n¤ Réalisation des travaux de construction de lignes et postes\n¤ Réalisation des travaux de construction de postes 161/63/20KV',NULL,'0',21925738,2022,23445056,'¤ Achèvement des travaux de Génie Civil et électromécanique du poste de Glo Djigbé à 97%\n¤ Réalisation des travaux de Génie-civil(voies de repos et desserte des transfos, les bâtiments de commande, clôture) et diverses fournitures électromécaniques au poste de Gakpé à 37%\n¤ Réalisation des travaux de Génie-civil au poste de Comè et fourniture à 36,5%\n¤ Réalisation des tranchées avec pose de fourreaux, construction des chambres de jonction des lignes souterraines 161 kV Sèmè-Tanzoun à 75% \n¤ Réalisation des tranchées avec pose de fourreaux des lignes souterraines 63 kV Ouèdo-Maria Gléta à 86,8% \n¤ Réalisation des travaux de Génie-civil(Clôture, massifs, bâtiments de commande au poste de Sèmè  à 40%\n¤ Montage électromécanique et réglages de pointes de diamant au poste de Tanzoun 90%\n¤ Réalisation des travaux de Génie-civil aux poste de Maria Gléta  et Ouèdo 12%\n¤ Réalisation des travaux de Génie-civil (terrassement et clôture, massifs et voies de repos transfos),diverses fournitures électromécaniques au poste d’Athiémè  29 %\n¤ Lancement des travaux de construction du poste d’Avakpa\n¤ Réalisation des travaux de fondation des lignes aériennes Avakpa-Gakpé-Glodjigbe  25%\n¤ Réalisation des travaux de piquetage  de piquetage de tracé de la ligne Athiémè-Comè-Lokossa 100%','','',0,'','',0,NULL),(3514,117,18,7,'Construction de la ligne HTA Kandi-Banikoara',NULL,'0',600000,2022,338478,'Acquisition de 100 km de câbles aster et réalisation des travaux de construction de 70 km de ligne HTA 63 kV Kandi-Banikoara avec la mise sous tension, le 19/12/2022 et la réception provisoire le 21/12/2022','Acquisition de 142 poteaux et réalisation des travaux d\'alimentation des localités Alibori K et Alibori B ','',0,'','En attendant la fin des implantations, le tirage de câble a démarré',0,NULL),(3515,117,18,7,'Renforcement et extension des réseaux HTA/BT : Fourniture des matériels et travaux de montage pour le renforcement et l\'extension des réseaux HTA/BT\nRéalisation des travaux du volet 63 kV relatif au renforcement des sous-stations 63/15 kV existantes Akpakpa – Gbégamey\nContrôle et surveillance des travaux',NULL,'0',5538296,2022,5398236,'Réalisation de l’audit technique des aménagements de la sous station d’Akpakpa et de Gbégamey\nRéalisation des études d’exécution de la composante HTB du Lot 2 relatif au renforcement des sous-stations 63/15 kV existantes Akpakpa – Gbégamey\nPaiement des indemnisations des 248 Personnes Affectées par le Projet (PAPs) sur la ligne HTA (117 mm2) de Lokossa –Azovè','Paiement des indemnisations des 248 Personnes Affectées par le Projet (PAPs) sur la ligne HTA (117 mm2) de Lokossa –Azovè','Retard de démarrage de la composante HTB _ lot 1 (construction de la ligne 63 kV Lokossa – Hagoume et la sous-station 63/20 kV de Hagoume) dû à la demande d’actualisation des prix par l’entreprise. L’autorisation du Conseil des Ministres est recommandée par le Conseil d’Administration de la SBEE en vue de la prise en charge du surcoût engendré par son budget',0,'La communication est introduite et ensera présentée les jours à venir','',0,NULL),(3516,117,18,7,'¤ Recrutement de l\'Ingénieur Conseil dans le cadre de la construction du nouveau  dispatching',NULL,'0',130000,2022,20000,'¤ lancement de l’Avis de Manifestation d’Intérêts (AMI) pour le recrutement de l\'Ingénieur Conseil\n¤ Consultation restreinte entre AETS , EDF et TRACTEBEL','','La première publication de l’AMI était infructueuse',0,'Pour aller plus vite, le Comité propose de faire une consultation restreinte entre AETS (qui a fait l’étude du dispatching du WAPP), EDF (ayant réalisé l’étude du dispatching de la CEB) et TRACTEBEL (Etude du dispatching de la SBEE) pour la sélection du consultant qui doit faire les études','',0,NULL),(3517,118,18,7,'¤ Sécurisation des sites des postes H59 dans ATLANTIQUE-LITTORAL-ZOU-COLLINES\n¤ Construction de la ligne souterraine poste Tori - ZES\n¤ Réalisation des Etudes d\'Impact Environnemental et Social (EIES)\n¤ Mise en œuvre du Plan d\'Action de Réinstallation \n¤ Etude-Conception HTA/BT\n¤ Travaux de construction HTA\n¤ Travaux de construction BT\n¤ Recrutement de la Maîtrise d\'Œuvre',NULL,'0',3373820,2022,1170329,'¤ Réalisation des étude techniques de conception HTA/BT\n¤ Réalisation de piquetage, de fouilles et pose de 2081 poteaux sur les composantes Atlantiques et Zou\n¤ Réception en usine de câbles :\n160 km pour BT\n14,033 km pour HTA souterrain (3x240mm²)\n645 km pour HTA 148 mm²\n231 km pour AAAC 54,6mm²\nPrévision pour le projet :\n246,33 x3 km pour HTA principale 148mm²\n1135,66 km pour BT','','',0,'','',0,NULL),(3518,118,18,7,'¤ Démarrage des travaux de  normalisation et d’extension des réseaux de distribution de la SBEE dans les quartiers périphériques des villes de COTONOU, PORTO-NOVO, PARAKOU ET NATITINGOU\n\n¤ Démarrage des travaux de mise aux normes des postes HT/MT des sous-stations de Glazoué, Paouignan et  réseaux souterrains de la ville de Porto-Novo \n\n¤ Transport de pose des 75 000 kits de branchement au profit de la SBEE (poursuite des opérations de pose)\n\n¤ Réalisation des travaux d\'installation d\'un atelier de réparation de transformateurs au profit de la SBEE',NULL,'0',771666,2022,1184682,'¤ Fabrication première commande de poteaux, validation des fiches techniques en vue du lancement de la commande des équipements dans le cadre des travaux de normalisation et d’extension des réseaux de distribution de la SBEE dans les villes de Parakou et Natitingou \n\n¤ Implantation poteaux, travaux de génie civil des postes, , réception en usine des câbles et conducteurs\n\n¤ Réalisation des travaux de génie civil des postes, réception en usine de certains équipements\n\n¤ Poursuite et achèvement des opérations de pose\n\n¤ Réalisation des travaux de génie civil et montage des charpentes métalliques','','',0,'Mise aux normes et renforcement du réseau de distribution de la SBEE dans le cadre du projet d\'Amélioration des Services Energétiques (composante 2 PASE)','',0,NULL),(3519,118,18,7,'¤ Fourniture et installation de six mille (6 000) compteurs intelligents et d\'équipements pour l\'installation d\'un centre de comptage au profit de la SBEE\n¤ Fourniture d\'équipements et mise en place d\'un centre d\'appels et de conduite d\'enquêtes de satisfaction de la clientèle de SBEE',NULL,'0',697935,2022,379636,'¤ Réception de la première tranche de 3.000 compteurs intelligents ; Mise en place de la plateforme de gestion des clients de protection des revenus de la SBEE ; Organisation des différents tests de bon fonctionnement de la plateforme de gestion des compteurs et des formations prévues au personnel de gestion de ladite plateforme ; Démarrage des opérations de pose desdits compteurs aux abonnés de la SBEE concernés\n¤ Installation et mise en place de 11 postes de travail des téléopérateurs et du superviseur (phase 2) ; Mise à disposition des opérateurs et des deux superviseurs du centre d’appel ; Formation des 22 téléopérateurs et des 2 superviseurs ; Réception du centre d’appels','','',0,'','',0,NULL),(3520,118,18,7,'Renforcement et extension des réseaux électriques de la SBEE dans les localités urbaines et périurbaines du Bénin',NULL,'0',3903462,2022,3154659,'¤ livraison des transformateurs à la SBEE de Kandi dans le cadre de la réalisation des travaux de mise aux normes des réseaux de distribution de la SBEE pour le passage de 20 kV en 33 kV dans les localités du Département de l\'Alibori notamment kandi-Malanville (postes abonnés gros consommateurs dans lesdites villes)\n¤ Extension des réseaux dans 28 localités grâce à la construction de 16 km de réseau HTA, 66 km de réseau BT et la pose de 32 transformateurs','','',0,'','',0,NULL),(3521,118,18,7,'Renforcement de la résilience de réseau électrique au profit de 18 localités sur le projet PANA ENERGIE',NULL,'0',2475000,2022,2493093,'Construction de 4,40 km de réseau HTA, 24,42 km et la pose de 7 transformateurs','','',0,'Projet PANA ENERGIE','',0,NULL),(3522,118,18,7,'Mise en place de réseau électrique dans DJIME CENTRE, TANKPE CEG, DJIHOTODE HONTO, HEVIE, TOKAN-MARCHE, AHOUAGA DOZOEME, DJEGBE ST MICHEL',NULL,'0',117000,2022,98970,'Construction de 6,5 km de réseau électrique BT, 800 m de réseau HTA et un transformateur dans DJIME CENTRE, TANKPE CEG, DJIHOTODE HONTO, HEVIE, TOKAN MARCHÉ, AHOUAGA DJEGBE ST MICHEL, TOGBIN-KPEVI.','','',0,'','',0,NULL),(3523,119,18,7,'¤ Fourniture et installation d\'équipements solaires pour l\'accès à l\'énergie des services sensibles du CM Cotonou I pour la réduction des factures d\'électricité de 44%\n¤ Mise en œuvre des mesures d\'efficacité énergétiques dans les administrations et établissements publics pour la réduction des factures d\'électricité de 38% dans certaines structures du Ministère de l\'Energie et Six (06) Préfectures\n¤ Acquisition et installation de lampadaires solaires \"All in Two\" dans certains endroits stratégiques d\'intervention de l\'ABERME\n¤ Mise en œuvre des mesures d’efficacité énergétique dans douze (12) Administrations et Etablissement publics pour la réduction des factures d’électricité de 38% (Remplacement des lampes et climatiseurs énergivores par ceux très efficaces et économes en énergie)\n¤ Fourniture et installation de lampadaires efficaces à LED dans les chefs-lieux de département \n¤ Réalisation des travaux de réhabilitation de l’éclairage public avec des lampadaires LED efficaces dans trois chefs-lieux de dépar',NULL,'0',1308222,2022,978540,'fourniture et installation d\'équipements solaires pour l\'accès à l\'énergie des services sensibles du CM Cotonou I la réduction des factures d\'électricité de 44%\nFourniture et installation de 65 lampadaires solaires à PORTO-NOVO (10, NATITINGOU (10 dans le village PAM-PAM) , SINENDE (10), GOGOUNOU (05 à ZOUNGOU-PANTROSSI) , GLAZOUE (10), COME (05 à l\'Orphelina et la maison des jeunes), N\'DALI (05), BOHICON (10 dans l\'arrondissement d\'AVOGBANNAN) et APLAHOUE (05 à AZOVE)\n¤ fourniture et installation de 500 lampes et 70 climatiseurs efficaces et économes en énergie dans 12 administrations et établissements publics (huit commissariats, une direction départementale de la police et trois mairies)\n¤ Fourniture et installation de 450 luminaires efficaces dans trois chefs-lieux de département (DJOUGOU-300, DASSA-100, APLAHOUE-50)\n¤ réhabilitation de l\'éclairage public avec 1900 lampadaires LED efficaces','','',0,'','',0,NULL),(3524,120,18,7,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3525,120,18,7,'Electrification de 100 localités rurales du Bénin par raccordement au réseau conventionnel sur financement de la BIDC (BIDC 3)',NULL,'0',2729789,2022,1006178,'¤ Signature des contrats pour les lots 2, 3 et 4 et le contrat du lot 1 \n¤ Payement des avances de démarrage et des décomptes à deux Bureaux d\'études chargés du contrôle et de la supervision des travaux\n¤ Acquisition de 50.000 m de câbles Aster pour l\'extension des réseaux en milieu rural\n¤ Travaux d\'extension complémentaire de réseaux dans les localités de Baka et Doré (Parakou) Sanson (Tchaourou) Dan (Djidja) Agouako (Tori) Dowa Dedome-loho Djacin Zèbè\nRéalisation des travaux d\'électrification des localités de ZE et HOUEGBO\nRéalisation des travaux d\'électrification des localités rurales de  GOGOUNOU, KESSOUNOU, DANGBO, KOADARA, NATITINGOU','','',0,'','',0,NULL),(3526,120,18,7,'Travaux de construction de réseaux de distribution dans 100 localité rurales sur financement BAD\nTravaux de densification  de réseaux de distribution dans 76 localités péri-urbaines\nAcquisition de matériel de branchement en milieu rural dans 100 localités\nAcquisition de matériel de branchement en milieu péri-urbain dans  76 localités\nElectrification de 12 localités rurales sur Budget National\n¤ Recrutement de cabinets pour les études de faisabilité de futurs projets relatifs à l\'électrification de 800 localités rurales',NULL,'0',5201863,2022,4090851,'¤ Recrutement des entreprises devant réaliser les travaux d\'électrification de 100 localités et d\'extension de réseau dans 76 localités ; remise des sites et validation des études exécution\n¤ Acquisition de 15.000 kits de branchement\n¤ Réalisation des travaux d\'électrification dans 8 localités \n¤ Réalisation des études de faisabilités des futures projets pour l\'électrification de 600 localités rurales','','',0,'','',0,NULL),(3527,121,18,7,'Fourniture et installation de lampadaires solaires dans 06 localités rurales',NULL,'0',570000,2022,556410,'Fourniture et installation de 360 lampadaires solaires','','',0,'','',0,NULL),(3528,122,18,7,'Travaux d\'installation de kits solaires dans trois localités du projet',NULL,'0',25000,2022,24903,'Réalisation des travaux d\'installation de 200 kits solaires (panneaux, batteries, supports, câbles, appareils de regulation et de conversion) dans trois localités du projet: NIARO (50 kits) ABOMEY (150 kits) et KPARO (50 kits)','','',0,'','',0,NULL),(3529,122,18,7,'Réalisation des travaux de renforcement du réseau solaire dans six localités rurales du Bénin\nInstallation des pompes solaires au profit des communautés de Gobada (Savalou) , Soclogbo (Dassa-Zoumé), Bouca (Kalalé), Pélébina (Djougou)',NULL,'0',524455,2022,506235,'Acquisition et installation de 275 kits solaires (panneaux, batteries, supports, câbles, appareils de regulation et de conversion) au profit des ménages dans les communes de Kalale (70 kits), Savalou (70 kits), Dassa (70 kits) et Djougou (65 kits)\nInstallation de quatre système de pompage solaire,  trente-deux  panneaux solaires plus  supports, câbles, appareils de regulation au profit des ménages dans les localités de Gobada (Savalou), Soclogbo (Dassa-Zoumé), Bouca (Kalalé), Pélébina (Djougou)','','',0,'','',0,NULL),(3530,160,18,15,'Acquisition et dotation d\'équipements et de matériels  apicoles 350 nouveaux apiculteurs des communes Natitingou, N\'Dali, Abomey (Détohou), Djidja',NULL,'0',80000,2022,78903,'Acquisition et dotation d\'équipements et de matériels apicoles à 350 nouveaux apicultures des des communes NATITINGOU, N\'DALI, ABOMEY, DJIDJA','','',0,'','',0,NULL),(3531,160,18,15,'Réalisation des travaux d\'entretien des plantations mises en place 450 ha',NULL,'0',50000,2022,49949,'Travaux d\'entretien de plantation et de mise en place de 450 HA dans les localités de DJOUGOU et de KALALE: lot 1 (Site : Nassiconzi-100 ha), lot 2 (Site : Boa-75 ha), lot 3 (Site : Agonkanmè-50 ha), lot 4 (Site : Wassa Djeou - 75 ha), lot 5 (Sites : Goumbakou et Kakindoni-75 ha) et lot 6 (Sites : Wassa et Koha -75 ha)','','',0,'','',0,NULL),(3532,113,18,7,'Actualisation des études essentielles à l’élaboration du dossier de préqualification relatif à la construction de l’aménagement multifonction de DOGO-BIS (127 MW)',NULL,NULL,0,2022,0,'Etudes en cours','','Difficultés de respect du planning par le consultant compte tenu d’une collecte de données supplémentaire nécessaire (surtout sur la partie agro agricole qui a aussi des implications sur la partie énergie) effectuée par TRACTEBEL',1,'','',0,NULL),(3533,114,18,7,'Construction d\'une Centrale solaire photovoltaïque de 25 MW à ILLOULOFIN',NULL,'0',2900489,2022,1517224,'Achèvement des travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque d’une puissance de 25 MWc sur 26 Ha','','',1,'','',0,NULL),(3534,114,18,7,'Recrutement des IPP pour la réalisation des centrales solaires pour une capacité totale de 50 MW',NULL,NULL,0,2022,0,'Sélection des IPPs pour la construction des centrales solaires photovoltaïques\nPaiement des Personnes Affectées par le Projet de construction des centrales solaires photovoltaïques','Mise à contribution des autorités locales pour l\'identification de nouvelles PAPs','',1,'','',0,NULL),(3535,116,18,7,'Réalisation de l\'Etude d\'Impact Environemental et Social de la construction du Gazoduc devant desservir le FSRU et les centrales thermiques\nSignature des Avenants 1 &2 au Contrat et Poursuite des activités de l\'Ingénieur Conseil (MOE)\nDémarrage des travaux de construction de la centrale thermique à Turbine à Gaz en Cycle Combiné sur le site de la ZES Glo-Djigbé',NULL,'0',1100000,2022,388233,'¤ Envoi des rapports d\'évaluation des offres techniques et financières à la DNCMP pour avis\n¤ Finalisation des études d\'Avant Projet Détaillé\n¤ Elaboration et Publication du DAO le 16 mai 2022\n¤ Prise en compte des observations de l’ARE sur le rapport d’évaluation','','',1,'','',0,NULL),(3536,117,18,7,'¤ Acquisition de terrains pour la construction des Postes HTB \n¤ Dédommagement des personnes affectées par les lignes aériennes et souterraines (163/63kV et HTA) du projet PADSBEE Volet VINCI\n¤ Réalisation des travaux de construction de lignes et postes\n¤ Réalisation des travaux de construction de postes 161/63/20KV',NULL,'0',21925738,2022,23445056,'¤ Achèvement des travaux de Génie Civil et électromécanique du poste de Glo Djigbé à 97%\n¤ Réalisation des travaux de Génie-civil(voies de repos et desserte des transfos, les bâtiments de commande, clôture) et diverses fournitures électromécaniques au poste de Gakpé à 37%\n¤ Réalisation des travaux de Génie-civil au poste de Comè et fourniture à 36,5%\n¤ Réalisation des tranchées avec pose de fourreaux, construction des chambres de jonction des lignes souterraines 161 kV Sèmè-Tanzoun à 75% \n¤ Réalisation des tranchées avec pose de fourreaux des lignes souterraines 63 kV Ouèdo-Maria Gléta à 86,8% \n¤ Réalisation des travaux de Génie-civil(Clôture, massifs, bâtiments de commande au poste de Sèmè  à 40%\n¤ Montage électromécanique et réglages de pointes de diamant au poste de Tanzoun 90%\n¤ Réalisation des travaux de Génie-civil aux poste de Maria Gléta  et Ouèdo 12%\n¤ Réalisation des travaux de Génie-civil (terrassement et clôture, massifs et voies de repos transfos),diverses fournitures électromécaniques au poste d’Athiémè  29 %\n¤ Lancement des travaux de construction du poste d’Avakpa\n¤ Réalisation des travaux de fondation des lignes aériennes Avakpa-Gakpé-Glodjigbe  25%\n¤ Réalisation des travaux de piquetage  de piquetage de tracé de la ligne Athiémè-Comè-Lokossa 100%','','',1,'','',0,NULL),(3537,117,18,7,'Construction de la ligne HTA Kandi-Banikoara',NULL,'0',600000,2022,338478,'Acquisition de 100 km de câbles aster et réalisation des travaux de construction de 70 km de ligne HTA 63 kV Kandi-Banikoara avec la mise sous tension, le 19/12/2022 et la réception provisoire le 21/12/2022','Acquisition de 142 poteaux et réalisation des travaux d\'alimentation des localités Alibori K et Alibori B ','',1,'','En attendant la fin des implantations, le tirage de câble a démarré',0,NULL),(3538,117,18,7,'Renforcement et extension des réseaux HTA/BT : Fourniture des matériels et travaux de montage pour le renforcement et l\'extension des réseaux HTA/BT\nRéalisation des travaux du volet 63 kV relatif au renforcement des sous-stations 63/15 kV existantes Akpakpa – Gbégamey\nContrôle et surveillance des travaux',NULL,'0',5538296,2022,5398236,'Réalisation de l’audit technique des aménagements de la sous station d’Akpakpa et de Gbégamey\nRéalisation des études d’exécution de la composante HTB du Lot 2 relatif au renforcement des sous-stations 63/15 kV existantes Akpakpa – Gbégamey\nPaiement des indemnisations des 248 Personnes Affectées par le Projet (PAPs) sur la ligne HTA (117 mm2) de Lokossa –Azovè','Paiement des indemnisations des 248 Personnes Affectées par le Projet (PAPs) sur la ligne HTA (117 mm2) de Lokossa –Azovè','Retard de démarrage de la composante HTB _ lot 1 (construction de la ligne 63 kV Lokossa – Hagoume et la sous-station 63/20 kV de Hagoume) dû à la demande d’actualisation des prix par l’entreprise. L’autorisation du Conseil des Ministres est recommandée par le Conseil d’Administration de la SBEE en vue de la prise en charge du surcoût engendré par son budget',1,'La communication est introduite et ensera présentée les jours à venir','',0,NULL),(3539,117,18,7,'¤ Recrutement de l\'Ingénieur Conseil dans le cadre de la construction du nouveau  dispatching',NULL,'0',130000,2022,20000,'¤ lancement de l’Avis de Manifestation d’Intérêts (AMI) pour le recrutement de l\'Ingénieur Conseil\n¤ Consultation restreinte entre AETS , EDF et TRACTEBEL','','La première publication de l’AMI était infructueuse',1,'Pour aller plus vite, le Comité propose de faire une consultation restreinte entre AETS (qui a fait l’étude du dispatching du WAPP), EDF (ayant réalisé l’étude du dispatching de la CEB) et TRACTEBEL (Etude du dispatching de la SBEE) pour la sélection du consultant qui doit faire les études','',0,NULL),(3540,118,18,7,'¤ Sécurisation des sites des postes H59 dans ATLANTIQUE-LITTORAL-ZOU-COLLINES\n¤ Construction de la ligne souterraine poste Tori - ZES\n¤ Réalisation des Etudes d\'Impact Environnemental et Social (EIES)\n¤ Mise en œuvre du Plan d\'Action de Réinstallation \n¤ Etude-Conception HTA/BT\n¤ Travaux de construction HTA\n¤ Travaux de construction BT\n¤ Recrutement de la Maîtrise d\'Œuvre',NULL,'0',3373820,2022,1170329,'¤ Réalisation des étude techniques de conception HTA/BT\n¤ Réalisation de piquetage, de fouilles et pose de 2081 poteaux sur les composantes Atlantiques et Zou\n¤ Réception en usine de câbles :\n160 km pour BT\n14,033 km pour HTA souterrain (3x240mm²)\n645 km pour HTA 148 mm²\n231 km pour AAAC 54,6mm²\nPrévision pour le projet :\n246,33 x3 km pour HTA principale 148mm²\n1135,66 km pour BT','','',1,'','',0,NULL),(3541,118,18,7,'¤ Démarrage des travaux de  normalisation et d’extension des réseaux de distribution de la SBEE dans les quartiers périphériques des villes de COTONOU, PORTO-NOVO, PARAKOU ET NATITINGOU\n\n¤ Démarrage des travaux de mise aux normes des postes HT/MT des sous-stations de Glazoué, Paouignan et  réseaux souterrains de la ville de Porto-Novo \n\n¤ Transport de pose des 75 000 kits de branchement au profit de la SBEE (poursuite des opérations de pose)\n\n¤ Réalisation des travaux d\'installation d\'un atelier de réparation de transformateurs au profit de la SBEE',NULL,'0',771666,2022,1184682,'¤ Fabrication première commande de poteaux, validation des fiches techniques en vue du lancement de la commande des équipements dans le cadre des travaux de normalisation et d’extension des réseaux de distribution de la SBEE dans les villes de Parakou et Natitingou \n\n¤ Implantation poteaux, travaux de génie civil des postes, , réception en usine des câbles et conducteurs\n\n¤ Réalisation des travaux de génie civil des postes, réception en usine de certains équipements\n\n¤ Poursuite et achèvement des opérations de pose\n\n¤ Réalisation des travaux de génie civil et montage des charpentes métalliques','','',1,'Mise aux normes et renforcement du réseau de distribution de la SBEE dans le cadre du projet d\'Amélioration des Services Energétiques (composante 2 PASE)','',0,NULL),(3542,118,18,7,'¤ Fourniture et installation de six mille (6 000) compteurs intelligents et d\'équipements pour l\'installation d\'un centre de comptage au profit de la SBEE\n¤ Fourniture d\'équipements et mise en place d\'un centre d\'appels et de conduite d\'enquêtes de satisfaction de la clientèle de SBEE',NULL,'0',697935,2022,379636,'¤ Réception de la première tranche de 3.000 compteurs intelligents ; Mise en place de la plateforme de gestion des clients de protection des revenus de la SBEE ; Organisation des différents tests de bon fonctionnement de la plateforme de gestion des compteurs et des formations prévues au personnel de gestion de ladite plateforme ; Démarrage des opérations de pose desdits compteurs aux abonnés de la SBEE concernés\n¤ Installation et mise en place de 11 postes de travail des téléopérateurs et du superviseur (phase 2) ; Mise à disposition des opérateurs et des deux superviseurs du centre d’appel ; Formation des 22 téléopérateurs et des 2 superviseurs ; Réception du centre d’appels','','',1,'','',0,NULL),(3543,118,18,7,'Renforcement et extension des réseaux électriques de la SBEE dans les localités urbaines et périurbaines du Bénin',NULL,'0',3903462,2022,3154659,'¤ livraison des transformateurs à la SBEE de Kandi dans le cadre de la réalisation des travaux de mise aux normes des réseaux de distribution de la SBEE pour le passage de 20 kV en 33 kV dans les localités du Département de l\'Alibori notamment kandi-Malanville (postes abonnés gros consommateurs dans lesdites villes)\n¤ Extension des réseaux dans 28 localités grâce à la construction de 16 km de réseau HTA, 66 km de réseau BT et la pose de 32 transformateurs','','',1,'','',0,NULL),(3544,118,18,7,'Renforcement de la résilience de réseau électrique au profit de 18 localités sur le projet PANA ENERGIE',NULL,'0',2475000,2022,2493093,'Construction de 4,40 km de réseau HTA, 24,42 km et la pose de 7 transformateurs','','',1,'Projet PANA ENERGIE','',0,NULL),(3545,118,18,7,'Mise en place de réseau électrique dans DJIME CENTRE, TANKPE CEG, DJIHOTODE HONTO, HEVIE, TOKAN-MARCHE, AHOUAGA DOZOEME, DJEGBE ST MICHEL',NULL,'0',117000,2022,98970,'Construction de 6,5 km de réseau électrique BT, 800 m de réseau HTA et un transformateur dans DJIME CENTRE, TANKPE CEG, DJIHOTODE HONTO, HEVIE, TOKAN MARCHÉ, AHOUAGA DJEGBE ST MICHEL, TOGBIN-KPEVI.','','',1,'','',0,NULL),(3546,119,18,7,'¤ Fourniture et installation d\'équipements solaires pour l\'accès à l\'énergie des services sensibles du CM Cotonou I pour la réduction des factures d\'électricité de 44%\n¤ Mise en œuvre des mesures d\'efficacité énergétiques dans les administrations et établissements publics pour la réduction des factures d\'électricité de 38% dans certaines structures du Ministère de l\'Energie et Six (06) Préfectures\n¤ Acquisition et installation de lampadaires solaires \"All in Two\" dans certains endroits stratégiques d\'intervention de l\'ABERME\n¤ Mise en œuvre des mesures d’efficacité énergétique dans douze (12) Administrations et Etablissement publics pour la réduction des factures d’électricité de 38% (Remplacement des lampes et climatiseurs énergivores par ceux très efficaces et économes en énergie)\n¤ Fourniture et installation de lampadaires efficaces à LED dans les chefs-lieux de département \n¤ Réalisation des travaux de réhabilitation de l’éclairage public avec des lampadaires LED efficaces dans trois chefs-lieux de dépar',NULL,'0',1308222,2022,978540,'fourniture et installation d\'équipements solaires pour l\'accès à l\'énergie des services sensibles du CM Cotonou I la réduction des factures d\'électricité de 44%\nFourniture et installation de 65 lampadaires solaires à PORTO-NOVO (10, NATITINGOU (10 dans le village PAM-PAM) , SINENDE (10), GOGOUNOU (05 à ZOUNGOU-PANTROSSI) , GLAZOUE (10), COME (05 à l\'Orphelina et la maison des jeunes), N\'DALI (05), BOHICON (10 dans l\'arrondissement d\'AVOGBANNAN) et APLAHOUE (05 à AZOVE)\n¤ fourniture et installation de 500 lampes et 70 climatiseurs efficaces et économes en énergie dans 12 administrations et établissements publics (huit commissariats, une direction départementale de la police et trois mairies)\n¤ Fourniture et installation de 450 luminaires efficaces dans trois chefs-lieux de département (DJOUGOU-300, DASSA-100, APLAHOUE-50)\n¤ réhabilitation de l\'éclairage public avec 1900 lampadaires LED efficaces','','',1,'','',0,NULL),(3547,120,18,7,'',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3548,120,18,7,'Electrification de 100 localités rurales du Bénin par raccordement au réseau conventionnel sur financement de la BIDC (BIDC 3)',NULL,'0',2729789,2022,1006178,'¤ Signature des contrats pour les lots 2, 3 et 4 et le contrat du lot 1 \n¤ Payement des avances de démarrage et des décomptes à deux Bureaux d\'études chargés du contrôle et de la supervision des travaux\n¤ Acquisition de 50.000 m de câbles Aster pour l\'extension des réseaux en milieu rural\n¤ Travaux d\'extension complémentaire de réseaux dans les localités de Baka et Doré (Parakou) Sanson (Tchaourou) Dan (Djidja) Agouako (Tori) Dowa Dedome-loho Djacin Zèbè\nRéalisation des travaux d\'électrification des localités de ZE et HOUEGBO\nRéalisation des travaux d\'électrification des localités rurales de  GOGOUNOU, KESSOUNOU, DANGBO, KOADARA, NATITINGOU','','',1,'','',0,NULL),(3549,120,18,7,'Travaux de construction de réseaux de distribution dans 100 localité rurales sur financement BAD\nTravaux de densification  de réseaux de distribution dans 76 localités péri-urbaines\nAcquisition de matériel de branchement en milieu rural dans 100 localités\nAcquisition de matériel de branchement en milieu péri-urbain dans  76 localités\nElectrification de 12 localités rurales sur Budget National\n¤ Recrutement de cabinets pour les études de faisabilité de futurs projets relatifs à l\'électrification de 800 localités rurales',NULL,'0',5201863,2022,4090851,'¤ Recrutement des entreprises devant réaliser les travaux d\'électrification de 100 localités et d\'extension de réseau dans 76 localités ; remise des sites et validation des études exécution\n¤ Acquisition de 15.000 kits de branchement\n¤ Réalisation des travaux d\'électrification dans 8 localités \n¤ Réalisation des études de faisabilités des futures projets pour l\'électrification de 600 localités rurales','','',1,'','',0,NULL),(3550,121,18,7,'Fourniture et installation de lampadaires solaires dans 06 localités rurales',NULL,'0',570000,2022,556410,'Fourniture et installation de 360 lampadaires solaires','','',1,'','',0,NULL),(3551,121,18,7,'Travaux d\'installation de kits solaires dans trois localités du projet',NULL,'0',25000,2022,24903,'Réalisation des travaux d\'installation de 200 kits solaires (panneaux, batteries, supports, câbles, appareils de regulation et de conversion) dans trois localités du projet: NIARO (50 kits) ABOMEY (150 kits) et KPARO (50 kits)','','',1,'','',0,NULL),(3552,121,18,7,'Réalisation des travaux de renforcement du réseau solaire dans six localités rurales du Bénin\nInstallation des pompes solaires au profit des communautés de Gobada (Savalou) , Soclogbo (Dassa-Zoumé), Bouca (Kalalé), Pélébina (Djougou)',NULL,'0',524455,2022,506235,'Acquisition et installation de 275 kits solaires (panneaux, batteries, supports, câbles, appareils de regulation et de conversion) au profit des ménages dans les communes de Kalale (70 kits), Savalou (70 kits), Dassa (70 kits) et Djougou (65 kits)\nInstallation de quatre système de pompage solaire,  trente-deux  panneaux solaires plus  supports, câbles, appareils de regulation au profit des ménages dans les localités de Gobada (Savalou), Soclogbo (Dassa-Zoumé), Bouca (Kalalé), Pélébina (Djougou)','','',1,'','',0,NULL),(3553,160,18,15,'Acquisition et dotation d\'équipements et de matériels  apicoles 350 nouveaux apiculteurs des communes Natitingou, N\'Dali, Abomey (Détohou), Djidja',NULL,'0',80000,2022,78903,'Acquisition et dotation d\'équipements et de matériels apicoles à 350 nouveaux apicultures des des communes NATITINGOU, N\'DALI, ABOMEY, DJIDJA','','',1,'','',0,NULL),(3554,160,18,15,'Réalisation des travaux d\'entretien des plantations mises en place 450 ha',NULL,'0',50000,2022,49949,'Travaux d\'entretien de plantation et de mise en place de 450 HA dans les localités de DJOUGOU et de KALALE: lot 1 (Site : Nassiconzi-100 ha), lot 2 (Site : Boa-75 ha), lot 3 (Site : Agonkanmè-50 ha), lot 4 (Site : Wassa Djeou - 75 ha), lot 5 (Sites : Goumbakou et Kakindoni-75 ha) et lot 6 (Sites : Wassa et Koha -75 ha)','','',1,'','',0,NULL),(3563,79,20,8,'Aucune action n\'a été prévue dans ce cadre',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3595,86,20,8,'Elaboration de la stratégie de gestion des plaintes',NULL,NULL,2,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3614,91,25,8,'Poursuivre les travaux de Préservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et du patrimoine naturel à caractère culturel',NULL,'50.83',373734,2022,138991,'4 films réalisés sur les trésors royaux\nRapport du recensement général du patrimoine culturel\nStèle de Kaaba réhabilitée\nLoi sur le patrimoine culturel national édité\nPrise des textes réglementaires découlant de la loi\nPalais royaux d’Abomey réhabilités partiellement\nMusée plein air de Parakou réhabilité partiellement','4 films réalisés sur les trésors royaux\nExposition culturelle des 26 trésors royaux d’Abomey qui a pour nom : « Art du Bénin, d’Hier et d’Aujourd’hui, de la restitution à la révélation »\nStèle de Kaaba réhabilitée\nloi sur le patrimoine culturel national édité\nPrise des textes réglementaires découlant de la loi\nPalais royaux d’Abomey réhabilités partiellement\nMusée plein air de Parakou réhabilité partiellement','Démarrage tardif de la mise en œuvre du PTA en raison de l’aboutissement tardif des arrêtés de virement et de fongibilité de crédits',0,'','',0,NULL),(3615,92,25,8,'Mettre en œuvre le contrat de délégation pour le complexe Pendjari',NULL,'89.2',649000,2022,550808,'Revitalisation animalière et conservation de la faune et de la flore ;\nMise en concession du Pendjari Lodge et des sites hôteliers d\'entrée de gamme ;\nAménagement des routes et pistes dans le parc;\nRéhabilitation des infrastructures du parc','L’organisation de la 19e assemblée générale ordinaire et élective de l’Union des associations villageoises de gestion des réserves de faune (AVIGREF) \nConstruction d’une digue et l’empoissonnement d’un étang sur le site piscicole de Daga (Matéri).\nmise en œuvre du plan d’utilisation des terres de la Zone d’Occupation Contrôlée;\nLa distribution de manuels scolaires au profit de cinq écoles primaires publiques dans la région de Séri : 200 manuels de français, 205 manuels de mathématiques et 70 tables-bancs','',1,'La subvention annuelle de l’État pour la mise en œuvre du Business Plan 2016-2021 s’est achevée et le Gouvernement, au regard des résultats satisfaisants, a autorisé la prorogation de la subvention sur une durée de 5 ans pour compter du 1er janvier 2022','L\'approLation par la Fondation des Savanes Ouest-Africaines (FSOA) d’une demande de financement de 520 000 € en appui à la mise en œuvre du Plan d’affaires 2023\nSignature d’un accord de coopération entre le Bénin et la République Centrafricaine (RCA) pour la translocation d\'élands de Derby et de cobes de Buffon entre les deux pays',0,NULL),(3616,92,25,8,'Réinventer de la cité lacustre de Ganvié',NULL,'51.42',11812647,2022,4614285,'Démarrage des travaux de construction du collège de Ganvié;\nDémarrage des travaux de construction des hangars de marchés flottants;\nDémarrage des missions de renforcement de capacités de la mairie de Sô-Ava;\nDémarrrrage du fonçage des pieux pour la construction des  250 habitats témoins\nRéalisation des rapports d’EIES des équipements communautaires\nObtention  des certificats de conformité environnementale et sociale pour les sous-projets de : (i) construction de 03 marchés flottants et (ii) construction de la station d’épuration des eaux usées domestiques à Ganvié','Renforcement des capacités du personnel de la mairie de Sô-Ava à travers l’assistance technique qu’apporte le groupement Kalutere-Polis/URAM/OHM-IS/URBA sur le volet “développement organisationnel”.\nMise en place d’une subvention aux ONG JEVEV et GKA pour le développement des initiatives de valorisation de la jacinthe d’eau','La non-obtention du Certificat de Conformité Environnemental et Social (CCES) des ouvrages dont les marchés sont passés sur financement AFD ;\nLa longueur des délais de processus de passation de marché de certains ouvrages du fait de leur infructuosité ;\nLe démarrage tardif de certains travaux : habitats lacustres, collège et électrification',0,'L\'étude de la route Akassato-Sô-Ava et le pôle de transit multi-services sont à la phase d\'avant projet détailllé.','',0,NULL),(3617,92,25,8,'Reconstruction à l\'identique de la Cité historique de Ouidah y compris PCTT',NULL,'60.32',29654169,2022,15501799,'Construction/réhabilitation d’infrastructures à Ouidah : Fort Portugais, Mémorial Zoungbodji, Place aux enchères, Monument Porte du Non-Retour ;\nConstruction du Musée International de la Mémoire et de l’Esclavage (MIME) ;\nRequalification urbaine du village de Zoungbodji et le voisinage du Fort Portugais \nPoursuite de  travaux de réhabilitation de la  Porte du Non-Retour dont le niveau de réalisation des travaux s’établit à 78%','Construction/réhabilitation d’infrastructures à Ouidah : Fort Portugais, Mémorial Zoungbodji, Place aux enchères, Monument Porte du Non-Retour ;\nConstruction du Musée International de la Mémoire et de l’Esclavage (MIME) ;\nRequalification urbaine du village de Zoungbodji et le voisinage du Fort Portugais','',0,'Les travaux de réhabilitation du Fort Portugais sont achevés et sa réception provisoire a été faite.  De nouvelles orientations ont été donnée par le  Gouvernement pour la réalisation de travaux complémentaires par une autre entreprise générale déjà identifiée par le maître d’ouvrage.','En ce qui a trait au Bâtiment Colonial, le gouvernement avait retenu de ne pas poursuivre les travaux de réhabilitation du bâtiment colonial. Une saisine avait été envoyée à la Banque sur les conditions de traitement d\'une telle décision. En réponse à cette saisine, la Banque a recommandé la poursuite des travaux et une réhabilitation minimale du bâtiment. Le Gouvernement, via l\'ANPT et le MTCA a fait parvenir une réponse expliquant sa position au cours du troisième trimestre 2022',0,NULL),(3618,92,25,8,'Construction d’une Marina près de la Porte du non-retour à Djègbadji- Ouidah',NULL,'59.62',23892343,2022,5814266,'Démarrage des travaux de l’arène ;\nDébut travaux des bâtiments du village: réalisation des pieux ;\nIdentification des entreprises pour la construction du bateau de départ: contractualisation en cours ;\nAPS Archi de la zone \" Hôtel \" en cours de développement\nReconstruction des infrastructures scolaire et du centre de Santé affectées par le projet','Démarrage des travaux de l’arène ;\nDébut travaux des bâtiments du village (réalisation des pieux);\nIdentification des entreprises pour la construction du bateau de départ (contractualisation en cours) ;\nReconstruction des infrastructures scolaire et du centre de Santé affectées par le projet','Défaillance de l’organisation de l’entreprise sur le chantier;\nIncapacité du personnel mobilisé à délivrer les travaux conformément au planning convenu\nNon-approbation des plans EXE par le maître d’œuvre au regard de leur faible qualité',0,'L’implication du Chef de l’Etat, de l’Ambassadeur de Chine et des Ministres pour des solutions appropriées. Une feuille de route de restructuration a été élaborée assortie d’un plan de renforcement du personnel de l’entreprise\nLe cabinet GASSIM, a été nommé afin de renforcer le maître d’ouvrage. Des améliorations sont jugées nécessaires dans la conception du village et de l’hôtel Dhawa, ce qui impliquera une reprise partielle de certaines études architecturales','',0,NULL),(3619,92,25,8,'Construction du nouveau palais du roi de Nikki et de l’arène de la Gaani',NULL,'26.65',2837862,2022,214779,'La réalisation des études architecturales et techniques\nLa sélection de l’entreprise devant  effectuer les travaux et  la désignation de la SIRAT pour assurer la maitrise d’ouvrage déléguée.','La réalisation des études architecturales et techniques\nLa sélection de l’entreprise devant  effectuer les travaux et  la désignation de la SIRAT pour assurer la maitrise d’ouvrage déléguée.','Infructuosité de divers  marchés  publics',0,'En raison de l’infructuosité du marché, les travaux n’ont pas démarré conformément au planning initial. \nLa sélection de l’entreprise générale a été effective courant 4ème trimestre 2022 en procédure d’entente directe. Les travaux pourront normalement démarrer à partir du 1er trimestre 2023.','Une réorientation programmatique qui a conduit à un nouveau programme avec une attention particulière pour la réalisation d’un équipement facile à entretenir et à exploiter au niveau local',0,NULL),(3620,92,25,8,'Aménagement de la « route des couvents vodun/Orisha »',NULL,'0',2304485,2022,335381,'Travaux d’aménagement des couvents Sakpata à Zoungbodji Ouidah et Sokè à Adjarra\nDémarrage du processus de sélection de l’entreprise pour la réalisation des couvents Djèna, Mami watta, Akaba Idena\nIdentification des nouveaux couvents et forêts sacrées pour la route\nL’extension de l’esplanade extérieur finalisée\nReprise des travaux du couvent Xêviosso de Sokè','Travaux d’aménagement des couvents Sakpata à Zoungbodji Ouidah et Sokè à Adjarra\nDémarrage du processus de sélection de l’entreprise pour la réalisation des couvents Djèna, Mami watta, Akaba Idena\nIdentification des nouveaux couvents et forêts sacrées pour la route\nL’extension de l’esplanade extérieur finalisée\nReprise des travaux du couvent Xêviosso de Sokè','Retard dans l\'exécution des travaux du fait des différentes modifications intervenues sur les chantiers de couvents en cours',0,'Les travaux de réhabilitation du couvent Sakpata sont quasiment achevés. Des travaux complémentaires ont été demandés à l’entreprise générale afin de se conformer aux dernières orientations du Gouvernement','',0,NULL),(3621,92,25,8,'Construction du musée de l\'épopée des Amazones et des rois du Danhomé et la réhabilitation du site palatial environnant',NULL,'42.52',7120911,2022,1464994,'Reprise des études architecturales en phase APS pour tenir compte des recommandations de l’ICOMOS/UNESCO\nTravaux de construction du CAFRA\n Démarrage par  l’équipe d\'archéologique (EA-LACEP) les fouilles sur la cour des amazones et le CFPA\nRéalisation des premières études d’aménagement du site d’Agongointo\nAchèvement des travaux de construction pour le relogement du Conseil d’Administration des Familles Royales (CAFRA)  et réceptionnés à la mi-octobre\nRéalisation des études de la Réhabilitation de quatre (4) anciens palais (Béhanzin, Glèlè, Ghézo et Agoli-Agbo), du site de l’IFAN (construction du bloc administratif et de la réserve du MuRAD ainsi que de la réhabilitation d’un ancien bâtiment en restaurant), aménagement de parkings le long des murailles','Reprise des études architecturales en phase APS pour tenir compte des recommandations de l’ICOMOS/UNESCO\nTravaux de construction du CAFRA\nRéalisation des premières études d’aménagement du site d’Agongointo p\nPréparation de l’AMI (Avis à manifestation d’intérêt) de la Préqualification des entreprises de construction du musée','Validation tardive  des livrables APS du projet par l\'UNESCO\nNon-obtention à temps des Avis de non objection (ANO) de l’AFD sur un nombre important d’activités',0,'Une réorientation du projet en cours d’étude a nécessité le recrutement d’une entreprise pour une conception-réalisation pour la phase exécution.','Signature  des conventions avec les partenaires (CFPA, EA-LACEP, EPA)\nLe versement des subventions au CFPA au EA-LACEP. Ce qui qui a permis un démarrage effectif des activités de ces structures.',0,NULL),(3622,92,25,8,'Construction du musée Vodun/Orisha à Porto Novo et réhabilitation des musées Adandé et Honmé',NULL,'43.64',3088082,2022,5286475,'Réalisation des études muséographiques et scénographiques : phases préprogramme muséographique et esquisse scénographique\nAcquisition de 86 œuvres vodun provisoirement stockées à l’Ecole du Patrimoine Africain\nPrise de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du site de construction du MIV\nDémarrage des travaux de réhabilitation du MEASA\nSoumission du rapport d’analyse des dossiers d’appel d’offre pour la sélection d’entreprises de réhabilitation\nRéalisation des études d’impact environnemental et social et obtention du CCE','Réalisation des études muséographiques et scénographiques : phases préprogramme muséographique et esquisse scénographique\nAcquisition de 86 œuvres vodun provisoirement stockées à l’Ecole du Patrimoine Africain\nPrise de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du site de construction du MIV\nDémarrage des travaux de réhabilitation du MEASA\nSoumission du rapport d’analyse des dossiers d’appel d’offre pour la sélection d’entreprises de réhabilitation\nRéalisation des études d’impact environnemental et social et obtention du CCE','Indisponiblité d\'entrepôt adéquat de stockage de collections du musée en vue du déménagement des objets/collections. Cette situation a différé de quelques mois la délivrance de l’ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise générale.\nretard accusé dans la sélection des maîtres d’œuvres pour le démarrage des études technique et architecturale, les études muséographique et scénographique du musée international du vodun et  le non aboutissement de la procédure de passation du marché des travaux du palais Honmè',0,'Au 31 décembre 2022, le taux d’avancement physique cumulé du projet est de 83,24%. Il faut noter que les travaux ont été suspendus provisoirement en d’une revue architecturale du plan de masse','',0,NULL),(3623,92,25,8,'Réhabilitation des infrastructures touristiques à Allada',NULL,'28.65',1175185,2022,600803,'Remise de site à la fin du trimestre et démarrage des travaux en attente du déménagement de la DDPR\nPoursuite des travaux de la Place Toussaint Louverture PTL (TEP : 73,00%)\nRedéfinition le plan de réhabilitation et d’aménagement de la PTL\nDémarrage des travaux de réhabilitation de la Maison de Promotion du Patrimoine et du Tourisme d’Allada avec un taux physique  de 50, 25%\nDéfinition de nouvelles orientations en cours de consolidation pour la réalisation de la scénographie \nDéfinition de nouvelles orientations en cours de consolidation pour la réalisation de la scénographie','Remise de site à la fin du trimestre et démarrage des travaux en attente du déménagement de la DDPR\nPoursuite des travaux de la Place Toussaint Louverture (TEP : 73,00%)\nRedéfinition le plan de réhabilitation et d’aménagement de la PTL\nDéfinition de nouvelles orientations en cours de consolidation pour la réalisation de la scénographie \nDéfinition de nouvelles orientations en cours de consolidation pour la réalisation de la scénographie','Libération tardive du site par la direction départementale de la police républicaine de l’Atlantique se servant du bâtiment colonial pour bureaux\nDéfaillance dans l’organisation du chantier \nMobilisation du personnel qualifié',0,'Le maître d’ouvrage a  suspendu les travaux de la Place Toussaint Louverture PTL sur instruction du Gouvernement.','L’Agence Béninoise pour l’Environnement a effectué une mission de suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale des deux projets conformément à l’article 45 du décret n°2017-332 du 6 juillet 2017 portant organisation des procédures de l’évaluation environnementale en République du Bénin',0,NULL),(3624,92,25,8,'Aménagement des sites touristiques et de leurs voies d\'accès',NULL,'70.63',1086000,2022,585987,'Poursuite des travaux de construction de la maison des arts et de la culture de Kétou dont le niveau d’exécution physique est de 85,36% ;\nPoursuite du suivi et contrôle des travaux de construction de la maison des arts et culture de Kétou\nAchèvement du lot 1 des travaux de réhabilitation du musée AKABA IDENAN de Kétou et la reprise des travaux pour le lot 2 ;\nDémarrage des travaux de réfection de l\'Hôtel Tata Somba dont le taux d’exécution physique est de 90%.','Poursuite des travaux de construction de la maison des arts et de la culture de Kétou dont le niveau d’exécution physique est de 85,36% ;\nPoursuite du suivi et contrôle des travaux de construction de la maison des arts et culture de Kétou\nAchèvement du lot 1 des travaux de réhabilitation du musée AKABA IDENAN de Kétou et la reprise des travaux pour le lot 2 ;\nDémarrage des travaux de réfection de l\'Hôtel Tata Somba dont le taux d’exécution physique est de 90%.','Mise en œuvre tardive des activités en raison de l’aboutissement tardif des arrêtés portant virement et fongibilité des crédits rendus nécessaires pour une bonne mise en œuvre du budget en mode programme\nLenteur dans le processus de passation des marché publics\nRetard dans la production du devis quantitatif estimatif et le plan architectural (Ministère du cadre de vie).',0,'','',0,NULL),(3625,92,25,8,'Aménagement d\'une station balnéaire à AVLEKETE',NULL,'46.67',4659577,2022,1936508,'Démarrage du Plan directeur détaillé de la station balnéaire ;\nDeux investisseurs ont manifesté leur intérêt pour le projet de développement d’un golf de 18 trous : Groupe NORDIC et PROPRIETES & CO\nPoursuite des indemnisations aux PAPS ;\nFinalisation des études architecturale et technique du village de vacances de type Club Med  démarrage deL’analyse physico chimique de l’eau de la lagune ;\nLes études APS phase II sont finalisées','Démarrage du Plan directeur détaillé de la station balnéaire ;\nPoursuite des indemnisations aux PAPS ;\nFinalisation des études architecturale et technique du village de vacances de type Club Med  démarrage deL’analyse physico chimique de l’eau de la lagune ;\nLes études APS phase II sont finalisées','',0,'Deux investisseurs ont manifesté leur intérêt pour le projet de développement d’un golf de 18 trous. Les échanges sont en cours pour leur permettre de mieux structurer leur projet conformément aux orientations de développement du Gouvernement pour la station balnéaire. Ces projets devront faire l’objet d’approbation par le Chef de l’État avant toute formalisation de partenariat avec leurs porteurs','',0,NULL),(3626,92,25,8,'Aménagement d\'une station balnéaire au PLM ALEDJO',NULL,'16.77',2027389,2022,261349,'Livraison par l’IGN de l’ortho photo et des levés topographiques (planimétrie et altimétrie) du site dédié au projet Alédjo-Eldorado\nOrganisation de plusieurs séances de sensibilisation au profit des squatteurs dans le cadre de la libération du site','Livraison par l’IGN de l’ortho photo et des levés topographiques (planimétrie et altimétrie) du site dédié au projet Alédjo-Eldorado\nOrganisation de plusieurs séances de sensibilisation au profit des squatteurs dans le cadre de la libération du site','',0,'','',0,NULL),(3627,92,25,8,'Poursuivre  les travaux de construire et de réhabilitation des infrastructures d\'arts et de la culture',NULL,'7274',875000,2022,643912,'Réalisation des travaux de réhabilitation et de modernisation des bâtiments des Centres de lecture et d’animation culturelle de Tanguiéta (, de Kouandé, d’Athiémé et de Bopa et des bibliothèques départementales de Natitingou et de Parakou\nPoursuite des travaux de construction de la cantine de la Bibliothèque nationale du Bénin. Les travaux sont réalisés à 40% d’exécution physique ;\nRéalisation des travaux d’éclairage par la pose de trente (30) lampadaires solaires à la Bibliothèque nationale du Bénin à Porto-Novo, dans les bibliothèques de Natitingou, de Parakou et les centres de lecture de Bopa, Houéyogbé, Tanguiéta, Ouaké et Kouandé','Réalisation des travaux de réhabilitation et de modernisation des bâtiments des Centres de lecture et d’animation culturelle de Tanguiéta (, de Kouandé, d’Athiémé et de Bopa et des bibliothèques départementales de Natitingou et de Parakou\nPoursuite des travaux de construction de la cantine de la Bibliothèque nationale du Bénin. Les travaux sont réalisés à 40% d’exécution physique ;\nRéalisation des travaux d’éclairage par la pose de trente (30) lampadaires solaires à la Bibliothèque nationale du Bénin à Porto-Novo, dans les bibliothèques de Natitingou, de Parakou et les centres de lecture de Bopa, Houéyogbé, Tanguiéta, Ouaké et Kouandé','Démarrage tardif de la mise en œuvre du PTA en raison de l’aboutissement tardif des arrêtés de virement et de fongibilité de crédits',0,'','',0,NULL),(3628,92,25,8,'Construction des Arènes Culturelles (Promotion des talents et renforcement des capacités dans le secteur de la culture)',NULL,'10',1967325,2022,0,'Réalisation des études préliminaires architecturales, de l’avant-projet détaillé architectural relatives au projet de construction d’une arène culturelle à Abomey et à Parakou ;\nIdentification des lieux devant abriter les sept arènes dans chaque commune ;\nRéalisation des Etudes d\'Impact Environnemental et Social (EIES) dans le cadre de la construction de sept (7) arènes culturelles à Abomey, Porto-Novo, Ouidah, Lokossa, Parakou, Kouandé et Natitingou ;\nApprobation en conseil des Ministres de la communication relative à la sélection de cabinets d’architecture pour la réalisation de mission de maîtrise d’œuvre complète du projet de construction de sept (07) arènes culturelles','Réalisation des études préliminaires architecturales, de l’avant-projet détaillé architectural relatives au projet de construction d’une arène culturelle à Abomey et à Parakou ;\nIdentification des lieux devant abriter les sept arènes dans chaque commune ;\nRéalisation des Etudes d\'Impact Environnemental et Social (EIES) dans le cadre de la construction de sept (7) arènes culturelles à Abomey, Porto-Novo, Ouidah, Lokossa, Parakou, Kouandé et Natitingou ;\nApprobation en conseil des Ministres de la communication relative à la sélection de cabinets d’architecture pour la réalisation de mission de maîtrise d’œuvre complète du projet de construction de sept (07) arènes culturelles','Mobilisation des ressources',1,'Tranfert de ressources au Ministère du cadre de vie et de développement durable pour la construction des arènes culturelles pour constituer la cagnote pour le demarrage effectif des sept (07) arènes culturelles\nA fin décembre 2022, le MTCA a transféré un montant total de 7 652 475 000 FCFA à la SIRAT','',0,NULL),(3629,93,25,8,'Inspection et de mise en conformité des hébergements touristiques agréés',NULL,'100',32000,2022,28254,'Organisation des missions d\'inspection, de contrôle de l\'exercice des activités et de mise en conformité des établissements de tourisme : 139 réceptifs hôteliers ont fait objet de d’inspection dans les départements dans les communes suivantes : Cotonou, Abomey-Calavi Ouidah, Abomey, Bohicon, Porto-Novo, Allada ;\nMise en place d\'une plateforme d\'échanges avec les acteurs touristiques : le contrat est signé et notifié au prestataire qui a procédé à la conception et la livraison de la plateforme ;','Organisation des missions d\'inspection, de contrôle de l\'exercice des activités et de mise en conformité des établissements de tourisme : 139 réceptifs hôteliers ont fait objet de d’inspection dans les départements dans les communes suivantes : Cotonou, Abomey-Calavi Ouidah, Abomey, Bohicon, Porto-Novo, Allada ;\nMise en place d\'une plateforme d\'échanges avec les acteurs touristiques : le contrat est signé et notifié au prestataire qui a procédé à la conception et la livraison de la plateforme ;','',1,'','',0,NULL),(3630,93,25,8,'Renforcement des capacités des acteurs de la chaîne touristique',NULL,'75',979205,2022,949205,'Formation de la cohorte des 54 guides de tourisme retenus au niveau des pôles touristiques (Porto-Novo, Abomey-Dassa-Kétou, Ouidah-Avlékété-Grand-Popo, Nikki-Natitingou-Boukombé)\nMise à niveau des institutions et des programmes de formation touristique : Développement d’un catalogue de formations accessibles par la formation continue en tourisme, hôtellerie/restauration, renforcement de capacités de 20 formateurs en THR et de 688 professionnels en cours d’emploi à 4 modules en fonction de leur profil','Formation de la cohorte des 54 guides de tourisme retenus au niveau des pôles touristiques (Porto-Novo, Abomey-Dassa-Kétou, Ouidah-Avlékété-Grand-Popo, Nikki-Natitingou-Boukombé)\nMise à niveau des institutions et des programmes de formation touristique : Développement d’un catalogue de formations accessibles par la formation continue en tourisme, hôtellerie/restauration, renforcement de capacités de 20 formateurs en THR et de 688 professionnels en cours d’emploi à 4 modules en fonction de leur profil','',0,'','Signature de la Convention avec l\'OMT  relative à la formation d’un vivier de 54 guides de tourisme',0,NULL),(3631,93,25,8,'Consolidation des acquis pour le développement de la Destination Bénin',NULL,'97.5',80000,2022,80003,'L’Exposition Art du Bénin d’Hier et d’aujourd’hui, de la Restitution à la Révélation\nRéakisation des travaux d’assainissement de l’embarcadère ;\nRestructuration du système de tarification des visites à Ganvié;\nRéhabilitation des infrastructures de l’embarcadère ;\nAppui aux activités de l’ONG Eco-Bénin sur la Route des Tatas dans les communes de Natitingou et de Boukoumbé','L’Exposition Art du Bénin d’Hier et d’aujourd’hui, de la Restitution à la Révélation\nRéakisation des travaux d’assainissement de l’embarcadère ;\nRestructuration du système de tarification des visites à Ganvié;\nRéhabilitation des infrastructures de l’embarcadère ;\nAppui aux activités de l’ONG Eco-Bénin sur la Route des Tatas dans les communes de Natitingou et de Boukoumbé','',0,'','',0,NULL),(3632,94,25,8,'Réalisation des outils de visibilité des destinations touristiques et promouvoir la mise en tourisme rapide',NULL,'23.18',1752890,2022,1663593,'Assainissement des sites touristiques ;\nMeilleure visibilité des sites touristiques ;\nAugmentation du nombre de visiteurs','Assainissement des sites touristiques ;\nMeilleure visibilité des sites touristiques ;\nAugmentation du nombre de visiteurs','',0,'Cette action est un regroupement de petits travaux d’aménagements sur des projets existants pour l’amélioration/création des services aux visiteurs des sites touristiques existants','',0,NULL),(3633,94,25,8,'Création d\'un environnement propice au développement du tourisme et la croissance des entreprises',NULL,'100',10000,2022,10000,'Elaboration de quatre (04) projets de textes règlementaires (décrets et arrêtés) ;\nRemise de licences provisoires à 93 établissements de tourisme\nSur 600 dossiers soumis à la Commission nationale d’agrément des établissements de tourisme (CNAET), 215 ont eu reçu un avis favorable pour l’octroi de leurs licences et agréments provisoires\nMise en place d\'une plateforme d\'échanges avec les acteurs touristiques','Elaboration de quatre (04) projets de textes règlementaires (décrets et arrêtés) ;\nRemise de licences provisoires à 93 établissements de tourisme\nSur 600 dossiers soumis à la Commission nationale d’agrément des établissements de tourisme (CNAET), 215 ont eu reçu un avis favorable pour l’octroi de leurs licences et agréments provisoires\nMise en place d\'une plateforme d\'échanges avec les acteurs touristiques','Obtention tardive des avis de non objection pour la réalisation des activités',1,'','Signature d\'une Convention avec l\'OMT et la Banque Mondiale  concernant le processus d’actualisation du système d’octroi d’agréments, licences et de classement des entreprises touristiques au Bénin',0,NULL),(3634,94,25,8,'Modernisation du développement et de l\'expansion des Micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans  le secteur du tourisme',NULL,NULL,0,2022,0,'Néant','Néant','',0,'','',0,NULL),(3635,95,25,8,'Assistance technique à la mise en place et à l\'opérationnalisation du compte satellite du tourisme avec l\'OMT',NULL,'42.25',200000,2022,186546,'Tenue des missions  de l’expert en charge d’appuyer la modernisation du système statistique du tourisme et la mise en place du CST expérimental en République du Bénin au cours l’année 2022;\nFinalisation de la nomenclature et de sa note explicative, désagrégation des activités et produits touristiques et définition de trois critères de l’environnement habituel au Bénin;\nÉlaboration de toutes les fiches de collecte et leur manuel d’utilisation en vue d’assurer la collecte de données pour les mesures des flux aux frontières, des flux dans les établissements d’hébergement et de l’offre touristique;\nFormation des agents de police  aux postes frontaliers et le déploiement des nouvelles fiches harmonisées d’enregistrement des voyageurs aux frontières terrestres du Bénin;\nRéalisation de la plateforme de gestion des statistiques du tourisme pour la mise en place du compte satellite expérimental du Bénin;\nCollecte des données sur le flux migratoire aux frontières terrestres et à l’aéroport de Cotonou;\nRéalisation des enquêtes sur les dépenses du  tourisme émetteur et récepteur  et la poursuite des enquêtes sur les dépenses du tourisme interne\nMise en place d\'une plateforme web d’enregistrement et recensement de tous les acteurs touristiques : Après la signature du contrat de marché le système informatique d’enregistrement et de recensement des acteurs du tourisme est conçu et pré-validé.   \nAcquisition des matériels informatiques au profit de la mise en place du SIGES\nRecrutement de cinq (05) Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) au profit de l\'Institut National de Statistique et de la Démographie (INSTaD) dans le cadre de l\'élaboration du Compte Satellite du Tourisme (CST)','Tenue des missions  de l’expert en charge d’appuyer la modernisation du système statistique du tourisme et la mise en place du CST expérimental en République du Bénin au cours l’année 2022;\nFinalisation de la nomenclature et de sa note explicative, désagrégation des activités et produits touristiques et définition de trois critères de l’environnement habituel au Bénin;\nÉlaboration de toutes les fiches de collecte et leur manuel d’utilisation en vue d’assurer la collecte de données pour les mesures des flux aux frontières, des flux dans les établissements d’hébergement et de l’offre touristique;\nFormation des agents de police  aux postes frontaliers et le déploiement des nouvelles fiches harmonisées d’enregistrement des voyageurs aux frontières terrestres du Bénin;\nRéalisation de la plateforme de gestion des statistiques du tourisme pour la mise en place du compte satellite expérimental du Bénin;\nCollecte des données sur le flux migratoire aux frontières terrestres et à l’aéroport de Cotonou;\nRéalisation des enquêtes sur les dépenses du  tourisme émetteur et récepteur  et la poursuite des enquêtes sur les dépenses du tourisme interne\nMise en place d\'une plateforme web d’enregistrement et recensement de tous les acteurs touristiques : Après la signature du contrat de marché le système informatique d’enregistrement et de recensement des acteurs du tourisme est conçu et pré-validé.   \nAcquisition des matériels informatiques au profit de la mise en place du SIGES\nRecrutement de cinq (05) Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) au profit de l\'Institut National de Statistique et de la Démographie (INSTaD) dans le cadre de l\'élaboration du Compte Satellite du Tourisme (CST)','Mobilisation des ressources \nObtention tardive des avis de non objection',0,'','Signature d\'une Convention avec l\'OMT et la Bnaque Mondiale concernant  la mise au point du système des statistiques et du Compte Satellite du tourisme (CST) expérimental en République du Bénin',0,NULL),(3636,77,20,8,'Elaboration de la cartographie des MPME au Bénin',NULL,NULL,10000,2022,0,'Non réalisée','','les actions relatives à l\'accompagnement des PME (A2211, A2212, A2213, A2214) n\'ont pas été mise en œuvre à cause de la réforme du guichet unique des PME qui a connu son épilogue au début de l\'année 2023. La mise en œuvre de cette réforme a amené le Gouvernement à dissoudre toutes les structures d\'appui au PME (ANPME, CePAG, ADEJ) au profit de l\'ADPME dont le démarrage n\'a pas été effectif courant 2022.\nLe Projet PAEB est mis en place en partenariat avec l\'AFD pour un montantb de 32,2 millions d\'euros pour appuyer les PME et l\'entreprenanriat. Le recrutement du personnel de ce projet est en cours',0,'','',0,NULL),(3637,77,20,8,'Elaboration du rapport annuel sur l\'évolution des MPME au Bénin',NULL,NULL,10000,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3638,77,20,8,'Elaboration du rapport annuel sur les efforts financiers de l\'Etat en faveur des MPME au Bénin',NULL,NULL,9700,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3639,77,20,8,'Actualisation du répertoire national des PME au Bénin',NULL,NULL,9000,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3640,77,20,8,'Elaboration de la cartographie des risques de la DPPME',NULL,NULL,5000,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3641,77,20,8,'Mise en œuvre du programme de l\'accord de partenariat ADF-GOB',NULL,'100',500000,2022,467760,'Financement par ADF de cinq (05) projets dans huit (08) communes','','',1,'','',0,NULL),(3642,77,20,8,'Mise en œuvre des activités de développement des PME',NULL,NULL,1721815,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3643,78,20,8,'Aucune action n\'a été prévue dans ce cadre',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3645,80,20,8,'Aucune action n\'a été prévue dans ce cadre',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3646,84,20,8,'Participation à la Quinzaine Nationale de l\'Emploi, édition 2022',NULL,'100',20000,2022,20000,'Participation à la Quinzaine Nationale de l\'Emploi, édition 2023','','',1,'','',0,NULL),(3648,84,20,8,'Organisation des 27 sessions (deuxième vague) de Technique d\'Insertion par l\'Emploi Indépendant (TIPEI) au niveau des 13 antennes départementales',NULL,'100',27830,2022,27830,'Organisation des 27 sessions (deuxième vague) de Technique d\'Insertion par l\'Emploi Indépendant (TIPEI) au niveau des 13 antennes départementales','','',1,'','',0,NULL),(3649,84,20,8,'Mise en œuvre du Volontariat International de Réciprocité (VIR) dans le cadre de la convention avec la France',NULL,'100',24960,2022,24960,'Mise en œuvre du Volontariat International de Réciprocité (VIR) dans le cadre de la convention avec la France','','',1,'','',0,NULL),(3650,84,20,8,'Élaboration du Plan de Développement Stratégique du Guichet Unique de Promotion de l\'Emploi',NULL,NULL,8500,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3651,84,20,8,'Proposition de textes sur le statut du stagiaire en République du Bénin',NULL,NULL,13000,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3652,84,20,8,'Mise en œuvre du Projet d\'Inclusion des Jeunes (ProDIJ)',NULL,'0',13387551,2022,2363440,'Mise en stage de 2 923 jeunes bénéficiaires dans 49 entreprises\n\n67 entreprises ont été prospectées pour une expression de 8 294 besoins de stagiaires\n\nSélection de 2 192 bénéficiaires de l\'auto-emploi sur toute l\'étendue territoire national\n\nLRéalisation de l’étude sur les opportunités économiques locales\n\n Mis en place et opérationnalisation du ldispositif du call center au profit de Azôli\n\nRecrutement de 8 ONGs locales d\'intermédiation sociale pour la mobilisation des jeunes dans les zones vulnérables\n\nConception et opérationnalisation de la plateforme SIC@2 \n\nOpérationnalisation des R/ULPE','Le mécanisme d\'intervention de ProDIJ consiste à choisir30 % les cibbles dans les zones vulnérables. \nLes couches vulnérables sont les cibles prioritaires du ProDIJ.','',1,'','',0,NULL),(3653,86,20,8,'Renforcement des capacités organisationnelles des femmes salicultrices (structuration en une faitière)',NULL,NULL,3879,2022,0,'Diagnostic de l’activité salicole dans quatre (04) communes bénéficiaires du projet (Ouidah, Grand Popo, Comé et Kpomassè)','','Les action de promotion de l\'entreprenariat des jeunes s\'inscrivent dans le régistre de la mise en œuvre effective de la réforme du guichet uniques des PME. \nEn ce qui concerne celles relatives à l\'entreprenariat des femmes en particulier, le Projet ProSel n\'a obtenu des résultats concrets en 2022 en raison de quelques retards dans le démarrage effectif du projet, des problèmes de passation des marchés (le projet n\'est pas doté de son propre organe de passation des marchés, il est noyé dans les marchés du ministère). La solution a consisté au cours de l\'année 2023 à transférer 80% des marchés à l\'organe de passation des marchés du PNUD qui est le partenaire technique et financier du projet.',1,'','',0,NULL),(3654,86,20,8,'Mise en place des Plateformes d’innovation au niveau local',NULL,NULL,3810,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3655,86,20,8,'Accompagnement des femmes à devenir des acteurs stratégiques du tourisme',NULL,NULL,13659,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3656,86,20,8,'Recherche-développement sur des techniques plus efficaces de collecte de minerai, d’extraction de la saumure, digues/marais salants, etc.',NULL,NULL,17050,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3657,86,20,8,'Accompagnement des saliculteurs pour la production continue du sel toute l’année (stockage du minerai pendant la période d’abondance, conservation de la saumure)',NULL,NULL,99000,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3658,86,20,8,'Renforcement des capacités des salicultrices pour la gestion des marais salants',NULL,NULL,18981,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3659,86,20,8,'Aménagement des sites de production du sel local (clôture, cabane de préparation, passerelles et, infrastructures d’assainissement)',NULL,NULL,27500,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3660,86,20,8,'Définition des normes de qualité du « xwlajè »',NULL,NULL,5886,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3661,86,20,8,'Développement des mécanismes efficaces de contrôle de la qualité du sel local mis en marché',NULL,NULL,5667,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3662,86,20,8,'Développement de bonnes techniques de conservation du sel (diminution du taux d’humidité)',NULL,NULL,32725,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3663,86,20,8,'Plaidoyers/Lobbying pour l’adoption et de l’utilisation du sel local iodé Xwlajè par toutes les institutions publiques et parapublique',NULL,NULL,11550,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3664,86,20,8,'Promotion d’un label du xwlajè (sel de table à l’instar du sel de Guérande)',NULL,NULL,1431,2022,0,'Conception d’un emballage moderne de sel iodé','','',1,'','',0,NULL),(3665,86,20,8,'Utilisation des énergies renouvelables (coque des amendes de noix de palme et/ou de coco) pour cuire le sel',NULL,NULL,22000,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3666,86,20,8,'Reboisement de la mangrove avec les essences forestières',NULL,NULL,1797,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3667,86,20,8,'Sensibilisation et répression des pratiques de pêche par acadja et autres pratiques prohibées',NULL,NULL,1154,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3668,86,20,8,'Construction de cinq (05) magasins de stockage et d\'iodation adapté aux normes sanitaires',NULL,NULL,1375,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3669,86,20,8,'Appui à la construction des unités de transformation semi-modernes (utilisation des matériels et matériaux locaux) respectueux des normes d’hygiène et de santé',NULL,'10',85055,2022,0,'Elaboration de plan du bâtiment abritant l’unité de production de sel de Djegbadji','','',1,'','',0,NULL),(3670,86,20,8,'Mise à la disposition des femmes des foyers améliorés à faible consommation de combustibles avec du matériel non oxydable',NULL,'80',64046,2022,0,'Recherche, conception, prototypage d’équipements de production du sel iodé (Equipements de collecte et traitement du minerai, Chaudière à vapeur à 4 cuves de cuisson, Essoreuse automatique)','','',1,'','',0,NULL),(3671,86,20,8,'Appui à l’acquisition des matériels de production, de stockage du sel local et de protection (bassines, spatule en bois, bac de récupération et de stockage, contrôleurs de la salinité, etc.)',NULL,'100',14667,2022,0,'Acquisition et remise de petits matériels (Bottes, bassines, gants, coupe-coupe, houes etc.) au profit des saliculteurs/salicultrices\nAcquisition de tanques pour la conservation de la saumure','','',1,'','',0,NULL),(3672,86,20,8,'Sensibilisation et formations des salicultrices sur les normes d’hygiène et de protection corporelle par la méthode IEC (Information-Education-Communication)',NULL,NULL,6313,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3673,86,20,8,'Organisation d’un atelier national de lancement du projet ProSel',NULL,'100',5363,2022,5363,'Organisation d’un atelier national de lancement du projet ProSel','','',1,'','',0,NULL),(3674,86,20,8,'Renforcement des capacités techniques et managériales des acteurs du projet',NULL,'100',3978,2022,3978,'Renforcement des capacités techniques et managériales des acteurs du projet','','',1,'','',0,NULL),(3675,86,20,8,'Elaboration de la stratégie de sortie du projet',NULL,NULL,7700,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3676,86,20,8,'Elaboration de la stratégie de gestion des plaintes',NULL,NULL,2750,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3677,86,20,8,'Mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation au niveau de la zone du projet pour le suivi des indicateurs et des risques',NULL,NULL,2902,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3678,86,20,8,'Développement et mise en œuvre d’un plan de communication du sel labélisé et du projet',NULL,NULL,2222,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3679,86,20,8,'Organisation des rencontres de gouvernance du projet',NULL,'100',8747,2022,8747,'Organisation des CTG du projet','','',1,'','',0,NULL),(3680,86,20,8,'Equipements et fonctionnement du projet (1 véhicule, 06 ordinateurs portatifs, 2 imprimantes tout en 1, des kits de connexion internet, appareil photo, fournitures de bureau, produits d\'entretien, carburants, etc.)',NULL,'100',41521,2022,41521,'Equipements et fonctionnement du projet (1 véhicule, 06 ordinateurs portatifs, 2 imprimantes tout en 1, des kits de connexion internet, appareil photo, fournitures de bureau, produits d\'entretien, carburants, etc.)','','',1,'','',0,NULL),(3681,90,20,8,'Élaboration de l\'annuaire statistique 2021 de l\'emploi et de la formation',NULL,'100',6500,2022,6500,'Élaboration de l\'annuaire statistique 2021 de l\'emploi et de la formation','','',1,'','',0,NULL),(3682,96,20,8,'Aucune action n\'est prévue dans ce sens',NULL,NULL,0,2022,0,'','','Les actions A2321, A2322 et A2323 n\'ont pas connu de début de démarrage à cause du retard dans la mis pour la conception du projet PDSAB phase 2. En effet, malgré l\'appui de la BOAD pour la réalisation de l\'étude de faisabilité technique du projet, il a subsisté une lenteur dans la passation des marchés depuis 2021.',0,'','',0,NULL),(3683,97,20,8,'Aucune action n\'est prévue dans ce sens',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3684,98,20,8,'Aucune action n\'est prévue dans ce sens',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3685,99,20,8,'Organisation du Salon National de l\'artisanat du Bénin (SNAB)',NULL,NULL,100000,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3686,99,20,8,'Etude de faisabilité pour la généralisation du projet de développement des chaînes de valeur des produits de l\'artisanat du Bénin à labelliser, certifier et commercialiser sur le plan sous régional, régional et international',NULL,NULL,30000,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3687,99,20,8,'Etude pour l’identification des mécanismes de financement adaptés au secteur de l’artisanat.',NULL,NULL,20000,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3688,99,20,8,'Mise en œuvre de la phase de promotion et de prospection des marchés d\'écoulement pour les cinq (05) produits déjà labellisés et certifiés',NULL,NULL,50000,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3689,99,20,8,'Appui à l\'actualisation de la Politique Nationale de Développement de l\'Artisanat (PNDA)',NULL,'100',15000,2022,15000,'Appui à l\'actualisation de la Politique Nationale de Développement de l\'Artisanat (PNDA)','','',1,'','',0,NULL),(3690,99,20,8,'Appui à la promotion et à la participation des artisans sélectionnés aux foires et aux salons nationaux sous régionaux et internationaux',NULL,'100',100000,2022,0,'Appui à l’organisation du symposium sous-régional sur la professionnalisation de la filière INDIGO\nAppui à l’organisation de la Grande Rencontre des Artisans d’Afrique et de la Diaspora (GRAAD)','','',1,'','',0,NULL),(3691,99,20,8,'Accompagnement des entreprises artisanales en vue de leur éligibilité au projet ARCH volet microcrédit (450 bénéficiaires)',NULL,'100',100000,2022,0,'Accompagnement des entreprises artisanales en vue de leur éligibilité au projet ARCH volet microcrédit\n\nFormation de 300 femmes artisanes en gestion d’entreprise - développement de leur visibilité et organisation en réseaux, dans les communes de Ouidah, Allada, Bohicon, Bantè et Parakou \n\nFormation de 40 jeunes femmes et hommes dans les départements de l’Atlantique et du Littoral, en coiffure moderne et activités dérivées, en vue de lutter efficacement contre le chômage\n\nFormation de 100 coiffeuses des communes de Kpomassè et Tori-Bossito formées en fabrication des produits cosmétiques de premier choix dans la coiffure (shampoing et bazam) ','','',1,'','',0,NULL),(3692,99,20,8,'Appui à l’organisation de la Journée de l’Artisan Béninois (JAB)',NULL,NULL,70000,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3693,99,20,8,'Elaboration du plan stratégique de développement du FDA',NULL,NULL,10000,2022,0,'Non réalisée','','',0,'','',0,NULL),(3694,100,20,8,'Mise en fonctionnalité du Système d’Informations Régional sur l\'Artisanat eu Bénin (SIRA- Bénin)',NULL,'50',23000,2022,0,'Mise en place d’un annuaire numérique des artisans et renforcement de leurs capacités en informatique ','','',1,'','',0,NULL),(3695,91,25,8,'Poursuivre les travaux de Préservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et du patrimoine naturel à caractère culturel',NULL,'50.83',373734,2022,138991,'4 films réalisés sur les trésors royaux\nRapport du recensement général du patrimoine culturel\nStèle de Kaaba réhabilitée\nLoi sur le patrimoine culturel national édité\nPrise des textes réglementaires découlant de la loi\nPalais royaux d’Abomey réhabilités partiellement\nMusée plein air de Parakou réhabilité partiellement','4 films réalisés sur les trésors royaux\nExposition culturelle des 26 trésors royaux d’Abomey qui a pour nom : « Art du Bénin, d’Hier et d’Aujourd’hui, de la restitution à la révélation »\nStèle de Kaaba réhabilitée\nloi sur le patrimoine culturel national édité\nPrise des textes réglementaires découlant de la loi\nPalais royaux d’Abomey réhabilités partiellement\nMusée plein air de Parakou réhabilité partiellement','Démarrage tardif de la mise en œuvre du PTA en raison de l’aboutissement tardif des arrêtés de virement et de fongibilité de crédits',0,'','',0,NULL),(3696,92,25,8,'Mettre en œuvre le contrat de délégation pour le complexe Pendjari',NULL,'89.2',649000,2022,550808,'Revitalisation animalière et conservation de la faune et de la flore ;\nMise en concession du Pendjari Lodge et des sites hôteliers d\'entrée de gamme ;\nAménagement des routes et pistes dans le parc;\nRéhabilitation des infrastructures du parc','L’organisation de la 19e assemblée générale ordinaire et élective de l’Union des associations villageoises de gestion des réserves de faune (AVIGREF) \nConstruction d’une digue et l’empoissonnement d’un étang sur le site piscicole de Daga (Matéri).\nmise en œuvre du plan d’utilisation des terres de la Zone d’Occupation Contrôlée;\nLa distribution de manuels scolaires au profit de cinq écoles primaires publiques dans la région de Séri : 200 manuels de français, 205 manuels de mathématiques et 70 tables-bancs','',1,'La subvention annuelle de l’État pour la mise en œuvre du Business Plan 2016-2021 s’est achevée et le Gouvernement, au regard des résultats satisfaisants, a autorisé la prorogation de la subvention sur une durée de 5 ans pour compter du 1er janvier 2022','L\'approLation par la Fondation des Savanes Ouest-Africaines (FSOA) d’une demande de financement de 520 000 € en appui à la mise en œuvre du Plan d’affaires 2023\nSignature d’un accord de coopération entre le Bénin et la République Centrafricaine (RCA) pour la translocation d\'élands de Derby et de cobes de Buffon entre les deux pays',0,NULL),(3697,92,25,8,'Réinventer de la cité lacustre de Ganvié',NULL,'51.42',11812647,2022,4614285,'Démarrage des travaux de construction du collège de Ganvié;\nDémarrage des travaux de construction des hangars de marchés flottants;\nDémarrage des missions de renforcement de capacités de la mairie de Sô-Ava;\nDémarrage du fonçage des pieux pour la construction des  250 habitats témoins\nRéalisation des rapports d’EIES des équipements communautaires\nObtention  des certificats de conformité environnementale et sociale pour les sous-projets de : (i) construction de 03 marchés flottants et (ii) construction de la station d’épuration des eaux usées domestiques à Ganvié','Renforcement des capacités du personnel de la mairie de Sô-Ava à travers l’assistance technique qu’apporte le groupement Kalutere-Polis/URAM/OHM-IS/URBA sur le volet “développement organisationnel”.\nMise en place d’une subvention aux ONG JEVEV et GKA pour le développement des initiatives de valorisation de la jacinthe d’eau','La non-obtention du Certificat de Conformité Environnemental et Social (CCES) des ouvrages dont les marchés sont passés sur financement AFD ;\nLa longueur des délais de processus de passation de marché de certains ouvrages du fait de leur infructuosité ;\nLe démarrage tardif de certains travaux : habitats lacustres, collège et électrification',0,'L\'étude de la route Akassato-Sô-Ava et le pôle de transit multi-services sont à la phase d\'avant projet détailllé.','',0,NULL),(3698,92,25,8,'Reconstruction à l\'identique de la Cité historique de Ouidah y compris PCTT',NULL,'60.32',29654169,2022,15501799,'Construction/réhabilitation d’infrastructures à Ouidah : Fort Portugais, Mémorial Zoungbodji, Place aux enchères, Monument Porte du Non-Retour ;\nConstruction du Musée International de la Mémoire et de l’Esclavage (MIME) ;\nRequalification urbaine du village de Zoungbodji et le voisinage du Fort Portugais \nPoursuite de  travaux de réhabilitation de la  Porte du Non-Retour dont le niveau de réalisation des travaux s’établit à 78%','Construction/réhabilitation d’infrastructures à Ouidah : Fort Portugais, Mémorial Zoungbodji, Place aux enchères, Monument Porte du Non-Retour ;\nConstruction du Musée International de la Mémoire et de l’Esclavage (MIME) ;\nRequalification urbaine du village de Zoungbodji et le voisinage du Fort Portugais','',0,'Les travaux de réhabilitation du Fort Portugais sont achevés et sa réception provisoire a été faite.  De nouvelles orientations ont été donnée par le  Gouvernement pour la réalisation de travaux complémentaires par une autre entreprise générale déjà identifiée par le maître d’ouvrage.','En ce qui a trait au Bâtiment Colonial, le gouvernement avait retenu de ne pas poursuivre les travaux de réhabilitation du bâtiment colonial. Une saisine avait été envoyée à la Banque sur les conditions de traitement d\'une telle décision. En réponse à cette saisine, la Banque a recommandé la poursuite des travaux et une réhabilitation minimale du bâtiment. Le Gouvernement, via l\'ANPT et le MTCA a fait parvenir une réponse expliquant sa position au cours du troisième trimestre 2022',0,NULL),(3699,92,25,8,'Construction d’une Marina près de la Porte du non-retour à Djègbadji- Ouidah',NULL,'59.62',23892343,2022,5814266,'Démarrage des travaux de l’arène ;\nDébut travaux des bâtiments du village: réalisation des pieux ;\nIdentification des entreprises pour la construction du bateau de départ: contractualisation en cours ;\nAPS Archi de la zone \" Hôtel \" en cours de développement\nReconstruction des infrastructures scolaire et du centre de Santé affectées par le projet','Démarrage des travaux de l’arène ;\nDébut travaux des bâtiments du village (réalisation des pieux);\nIdentification des entreprises pour la construction du bateau de départ (contractualisation en cours) ;\nReconstruction des infrastructures scolaire et du centre de Santé affectées par le projet','Défaillance de l’organisation de l’entreprise sur le chantier;\nIncapacité du personnel mobilisé à délivrer les travaux conformément au planning convenu\nNon-approbation des plans EXE par le maître d’œuvre au regard de leur faible qualité',0,'L’implication du Chef de l’Etat, de l’Ambassadeur de Chine et des Ministres pour des solutions appropriées. Une feuille de route de restructuration a été élaborée assortie d’un plan de renforcement du personnel de l’entreprise\nLe cabinet GASSIM, a été nommé afin de renforcer le maître d’ouvrage. Des améliorations sont jugées nécessaires dans la conception du village et de l’hôtel Dhawa, ce qui impliquera une reprise partielle de certaines études architecturales','',0,NULL),(3700,92,25,8,'Construction du nouveau palais du roi de Nikki et de l’arène de la Gaani',NULL,'26.65',2837862,2022,214779,'La réalisation des études architecturales et techniques\nLa sélection de l’entreprise devant  effectuer les travaux et  la désignation de la SIRAT pour assurer la maitrise d’ouvrage déléguée.','La réalisation des études architecturales et techniques\nLa sélection de l’entreprise devant  effectuer les travaux et  la désignation de la SIRAT pour assurer la maitrise d’ouvrage déléguée.','Infructuosité de divers  marchés  publics',0,'En raison de l’infructuosité du marché, les travaux n’ont pas démarré conformément au planning initial. \nLa sélection de l’entreprise générale a été effective courant 4ème trimestre 2022 en procédure d’entente directe. Les travaux pourront normalement démarrer à partir du 1er trimestre 2023.','Une réorientation programmatique qui a conduit à un nouveau programme avec une attention particulière pour la réalisation d’un équipement facile à entretenir et à exploiter au niveau local',0,NULL),(3701,92,25,8,'Aménagement de la « route des couvents vodun/Orisha »',NULL,'0',2304485,2022,335381,'Travaux d’aménagement des couvents Sakpata à Zoungbodji Ouidah et Sokè à Adjarra\nDémarrage du processus de sélection de l’entreprise pour la réalisation des couvents Djèna, Mami watta, Akaba Idena\nIdentification des nouveaux couvents et forêts sacrées pour la route\nL’extension de l’esplanade extérieur finalisée\nReprise des travaux du couvent Xêviosso de Sokè','Travaux d’aménagement des couvents Sakpata à Zoungbodji Ouidah et Sokè à Adjarra\nDémarrage du processus de sélection de l’entreprise pour la réalisation des couvents Djèna, Mami watta, Akaba Idena\nIdentification des nouveaux couvents et forêts sacrées pour la route\nL’extension de l’esplanade extérieur finalisée\nReprise des travaux du couvent Xêviosso de Sokè','Retard dans l\'exécution des travaux du fait des différentes modifications intervenues sur les chantiers de couvents en cours',0,'Les travaux de réhabilitation du couvent Sakpata sont quasiment achevés. Des travaux complémentaires ont été demandés à l’entreprise générale afin de se conformer aux dernières orientations du Gouvernement','',0,NULL),(3702,92,25,8,'Construction du musée de l\'épopée des Amazones et des rois du Danhomé et la réhabilitation du site palatial environnant',NULL,'42.52',7120911,2022,1464994,'Reprise des études architecturales en phase APS pour tenir compte des recommandations de l’ICOMOS/UNESCO\nTravaux de construction du CAFRA\n Démarrage par  l’équipe d\'archéologique (EA-LACEP) les fouilles sur la cour des amazones et le CFPA\nRéalisation des premières études d’aménagement du site d’Agongointo\nAchèvement des travaux de construction pour le relogement du Conseil d’Administration des Familles Royales (CAFRA)  et réceptionnés à la mi-octobre\nRéalisation des études de la Réhabilitation de quatre (4) anciens palais (Béhanzin, Glèlè, Ghézo et Agoli-Agbo), du site de l’IFAN (construction du bloc administratif et de la réserve du MuRAD ainsi que de la réhabilitation d’un ancien bâtiment en restaurant), aménagement de parkings le long des murailles','Reprise des études architecturales en phase APS pour tenir compte des recommandations de l’ICOMOS/UNESCO\nTravaux de construction du CAFRA\nRéalisation des premières études d’aménagement du site d’Agongointo p\nPréparation de l’AMI (Avis à manifestation d’intérêt) de la Préqualification des entreprises de construction du musée','Validation tardive  des livrables APS du projet par l\'UNESCO\nNon-obtention à temps des Avis de non objection (ANO) de l’AFD sur un nombre important d’activités',0,'Une réorientation du projet en cours d’étude a nécessité le recrutement d’une entreprise pour une conception-réalisation pour la phase exécution.','Signature  des conventions avec les partenaires (CFPA, EA-LACEP, EPA)\nLe versement des subventions au CFPA au EA-LACEP. Ce qui qui a permis un démarrage effectif des activités de ces structures.',0,NULL),(3703,92,25,8,'Construction du musée Vodun/Orisha à Porto Novo et réhabilitation des musées Adandé et Honmé',NULL,'43.64',3088082,2022,5286475,'Réalisation des études muséographiques et scénographiques : phases préprogramme muséographique et esquisse scénographique\nAcquisition de 86 œuvres vodun provisoirement stockées à l’Ecole du Patrimoine Africain\nPrise de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du site de construction du MIV\nDémarrage des travaux de réhabilitation du MEASA\nSoumission du rapport d’analyse des dossiers d’appel d’offre pour la sélection d’entreprises de réhabilitation\nRéalisation des études d’impact environnemental et social et obtention du CCE','Réalisation des études muséographiques et scénographiques : phases préprogramme muséographique et esquisse scénographique\nAcquisition de 86 œuvres vodun provisoirement stockées à l’Ecole du Patrimoine Africain\nPrise de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du site de construction du MIV\nDémarrage des travaux de réhabilitation du MEASA\nSoumission du rapport d’analyse des dossiers d’appel d’offre pour la sélection d’entreprises de réhabilitation\nRéalisation des études d’impact environnemental et social et obtention du CCE','Indisponiblité d\'entrepôt adéquat de stockage de collections du musée en vue du déménagement des objets/collections. Cette situation a différé de quelques mois la délivrance de l’ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise générale.\nretard accusé dans la sélection des maîtres d’œuvres pour le démarrage des études technique et architecturale, les études muséographique et scénographique du musée international du vodun et  le non aboutissement de la procédure de passation du marché des travaux du palais Honmè',0,'Au 31 décembre 2022, le taux d’avancement physique cumulé du projet est de 83,24%. Il faut noter que les travaux ont été suspendus provisoirement en d’une revue architecturale du plan de masse','',0,NULL),(3704,92,25,8,'Réhabilitation des infrastructures touristiques à Allada',NULL,'28.65',1175185,2022,600803,'Remise de site à la fin du trimestre et démarrage des travaux en attente du déménagement de la DDPR\nPoursuite des travaux de la Place Toussaint Louverture PTL (TEP : 73,00%)\nRedéfinition le plan de réhabilitation et d’aménagement de la PTL\nDémarrage des travaux de réhabilitation de la Maison de Promotion du Patrimoine et du Tourisme d’Allada avec un taux physique  de 50, 25%\nDéfinition de nouvelles orientations en cours de consolidation pour la réalisation de la scénographie \nDéfinition de nouvelles orientations en cours de consolidation pour la réalisation de la scénographie','Remise de site à la fin du trimestre et démarrage des travaux en attente du déménagement de la DDPR\nPoursuite des travaux de la Place Toussaint Louverture (TEP : 73,00%)\nRedéfinition le plan de réhabilitation et d’aménagement de la PTL\nDéfinition de nouvelles orientations en cours de consolidation pour la réalisation de la scénographie \nDéfinition de nouvelles orientations en cours de consolidation pour la réalisation de la scénographie','Libération tardive du site par la direction départementale de la police républicaine de l’Atlantique se servant du bâtiment colonial pour bureaux\nDéfaillance dans l’organisation du chantier \nMobilisation du personnel qualifié',0,'Le maître d’ouvrage a  suspendu les travaux de la Place Toussaint Louverture PTL sur instruction du Gouvernement.','L’Agence Béninoise pour l’Environnement a effectué une mission de suivi de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale des deux projets conformément à l’article 45 du décret n°2017-332 du 6 juillet 2017 portant organisation des procédures de l’évaluation environnementale en République du Bénin',0,NULL),(3705,92,25,8,'Aménagement des sites touristiques et de leurs voies d\'accès',NULL,'70.63',1086000,2022,585987,'Poursuite des travaux de construction de la maison des arts et de la culture de Kétou dont le niveau d’exécution physique est de 85,36% ;\nPoursuite du suivi et contrôle des travaux de construction de la maison des arts et culture de Kétou\nAchèvement du lot 1 des travaux de réhabilitation du musée AKABA IDENAN de Kétou et la reprise des travaux pour le lot 2 ;\nDémarrage des travaux de réfection de l\'Hôtel Tata Somba dont le taux d’exécution physique est de 90%.','Poursuite des travaux de construction de la maison des arts et de la culture de Kétou dont le niveau d’exécution physique est de 85,36% ;\nPoursuite du suivi et contrôle des travaux de construction de la maison des arts et culture de Kétou\nAchèvement du lot 1 des travaux de réhabilitation du musée AKABA IDENAN de Kétou et la reprise des travaux pour le lot 2 ;\nDémarrage des travaux de réfection de l\'Hôtel Tata Somba dont le taux d’exécution physique est de 90%.','Mise en œuvre tardive des activités en raison de l’aboutissement tardif des arrêtés portant virement et fongibilité des crédits rendus nécessaires pour une bonne mise en œuvre du budget en mode programme\nLenteur dans le processus de passation des marché publics\nRetard dans la production du devis quantitatif estimatif et le plan architectural (Ministère du cadre de vie).',0,'','',0,NULL),(3706,92,25,8,'Aménagement d\'une station balnéaire à AVLEKETE',NULL,'46.67',4659577,2022,1936508,'Démarrage du Plan directeur détaillé de la station balnéaire ;\nDeux investisseurs ont manifesté leur intérêt pour le projet de développement d’un golf de 18 trous : Groupe NORDIC et PROPRIETES & CO\nPoursuite des indemnisations aux PAPS ;\nFinalisation des études architecturale et technique du village de vacances de type Club Med  démarrage de l’analyse physico chimique de l’eau de la lagune ;\nLes études APS phase II sont finalisées','Démarrage du Plan directeur détaillé de la station balnéaire ;\nPoursuite des indemnisations aux PAPS ;\nFinalisation des études architecturale et technique du village de vacances de type Club Med  démarrage de l’analyse physico chimique de l’eau de la lagune ;\nLes études APS phase II sont finalisées','',0,'Deux investisseurs ont manifesté leur intérêt pour le projet de développement d’un golf de 18 trous. Les échanges sont en cours pour leur permettre de mieux structurer leur projet conformément aux orientations de développement du Gouvernement pour la station balnéaire. Ces projets devront faire l’objet d’approbation par le Chef de l’État avant toute formalisation de partenariat avec leurs porteurs','',0,NULL),(3707,92,25,8,'Aménagement d\'une station balnéaire au PLM ALEDJO',NULL,'16.77',2027389,2022,261349,'Livraison par l’IGN de l’ortho photo et des levés topographiques (planimétrie et altimétrie) du site dédié au projet Alédjo-Eldorado\nOrganisation de plusieurs séances de sensibilisation au profit des squatteurs dans le cadre de la libération du site','Livraison par l’IGN de l’ortho photo et des levés topographiques (planimétrie et altimétrie) du site dédié au projet Alédjo-Eldorado\nOrganisation de plusieurs séances de sensibilisation au profit des squatteurs dans le cadre de la libération du site','',0,'','',0,NULL),(3708,92,25,8,'Poursuivre  les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures d\'arts et de la culture',NULL,'72.74',875000,2022,643912,'Réalisation des travaux de réhabilitation et de modernisation des bâtiments des Centres de lecture et d’animation culturelle de Tanguiéta (, de Kouandé, d’Athiémé et de Bopa et des bibliothèques départementales de Natitingou et de Parakou\nPoursuite des travaux de construction de la cantine de la Bibliothèque nationale du Bénin. Les travaux sont réalisés à 40% d’exécution physique ;\nRéalisation des travaux d’éclairage par la pose de trente (30) lampadaires solaires à la Bibliothèque nationale du Bénin à Porto-Novo, dans les bibliothèques de Natitingou, de Parakou et les centres de lecture de Bopa, Houéyogbé, Tanguiéta, Ouaké et Kouandé','Réalisation des travaux de réhabilitation et de modernisation des bâtiments des Centres de lecture et d’animation culturelle de Tanguiéta (, de Kouandé, d’Athiémé et de Bopa et des bibliothèques départementales de Natitingou et de Parakou\nPoursuite des travaux de construction de la cantine de la Bibliothèque nationale du Bénin. Les travaux sont réalisés à 40% d’exécution physique ;\nRéalisation des travaux d’éclairage par la pose de trente (30) lampadaires solaires à la Bibliothèque nationale du Bénin à Porto-Novo, dans les bibliothèques de Natitingou, de Parakou et les centres de lecture de Bopa, Houéyogbé, Tanguiéta, Ouaké et Kouandé','Démarrage tardif de la mise en œuvre du PTA en raison de l’aboutissement tardif des arrêtés de virement et de fongibilité de crédits',0,'','',0,NULL),(3709,92,25,8,'Construction des Arènes Culturelles (Promotion des talents et renforcement des capacités dans le secteur de la culture)',NULL,'10',1967325,2022,0,'Réalisation des études préliminaires architecturales, de l’avant-projet détaillé architectural relatives au projet de construction d’une arène culturelle à Abomey et à Parakou ;\nIdentification des lieux devant abriter les sept arènes dans chaque commune ;\nRéalisation des Etudes d\'Impact Environnemental et Social (EIES) dans le cadre de la construction de sept (7) arènes culturelles à Abomey, Porto-Novo, Ouidah, Lokossa, Parakou, Kouandé et Natitingou ;\nApprobation en conseil des Ministres de la communication relative à la sélection de cabinets d’architecture pour la réalisation de mission de maîtrise d’œuvre complète du projet de construction de sept (07) arènes culturelles','Réalisation des études préliminaires architecturales, de l’avant-projet détaillé architectural relatives au projet de construction d’une arène culturelle à Abomey et à Parakou ;\nIdentification des lieux devant abriter les sept arènes dans chaque commune ;\nRéalisation des Etudes d\'Impact Environnemental et Social (EIES) dans le cadre de la construction de sept (7) arènes culturelles à Abomey, Porto-Novo, Ouidah, Lokossa, Parakou, Kouandé et Natitingou ;\nApprobation en conseil des Ministres de la communication relative à la sélection de cabinets d’architecture pour la réalisation de mission de maîtrise d’œuvre complète du projet de construction de sept (07) arènes culturelles','Mobilisation des ressources',1,'Tranfert de ressources au Ministère du cadre de vie et de développement durable pour la construction des arènes culturelles pour constituer la cagnote pour le demarrage effectif des sept (07) arènes culturelles\nA fin décembre 2022, le MTCA a transféré un montant total de 7 652 475 000 FCFA à la SIRAT','',0,NULL),(3710,93,25,8,'Inspection et de mise en conformité des hébergements touristiques agréés',NULL,'100',32000,2022,28254,'Organisation des missions d\'inspection, de contrôle de l\'exercice des activités et de mise en conformité des établissements de tourisme : 139 réceptifs hôteliers ont fait objet de d’inspection dans les départements dans les communes suivantes : Cotonou, Abomey-Calavi Ouidah, Abomey, Bohicon, Porto-Novo, Allada ;\nMise en place d\'une plateforme d\'échanges avec les acteurs touristiques : le contrat est signé et notifié au prestataire qui a procédé à la conception et la livraison de la plateforme ;','Organisation des missions d\'inspection, de contrôle de l\'exercice des activités et de mise en conformité des établissements de tourisme : 139 réceptifs hôteliers ont fait objet de d’inspection dans les départements dans les communes suivantes : Cotonou, Abomey-Calavi Ouidah, Abomey, Bohicon, Porto-Novo, Allada ;\nMise en place d\'une plateforme d\'échanges avec les acteurs touristiques : le contrat est signé et notifié au prestataire qui a procédé à la conception et la livraison de la plateforme ;','',1,'','',0,NULL),(3711,93,25,8,'Renforcement des capacités des acteurs de la chaîne touristique',NULL,'75',979205,2022,949205,'Formation de la cohorte des 54 guides de tourisme retenus au niveau des pôles touristiques (Porto-Novo, Abomey-Dassa-Kétou, Ouidah-Avlékété-Grand-Popo, Nikki-Natitingou-Boukombé)\nMise à niveau des institutions et des programmes de formation touristique : Développement d’un catalogue de formations accessibles par la formation continue en tourisme, hôtellerie/restauration, renforcement de capacités de 20 formateurs en THR et de 688 professionnels en cours d’emploi à 4 modules en fonction de leur profil','Formation de la cohorte des 54 guides de tourisme retenus au niveau des pôles touristiques (Porto-Novo, Abomey-Dassa-Kétou, Ouidah-Avlékété-Grand-Popo, Nikki-Natitingou-Boukombé)\nMise à niveau des institutions et des programmes de formation touristique : Développement d’un catalogue de formations accessibles par la formation continue en tourisme, hôtellerie/restauration, renforcement de capacités de 20 formateurs en THR et de 688 professionnels en cours d’emploi à 4 modules en fonction de leur profil','',0,'','Signature de la Convention avec l\'OMT  relative à la formation d’un vivier de 54 guides de tourisme',0,NULL),(3712,93,25,8,'Consolidation des acquis pour le développement de la Destination Bénin',NULL,'97.5',80000,2022,80003,'L’Exposition Art du Bénin d’Hier et d’aujourd’hui, de la Restitution à la Révélation\nRéakisation des travaux d’assainissement de l’embarcadère ;\nRestructuration du système de tarification des visites à Ganvié;\nRéhabilitation des infrastructures de l’embarcadère ;\nAppui aux activités de l’ONG Eco-Bénin sur la Route des Tatas dans les communes de Natitingou et de Boukoumbé','L’Exposition Art du Bénin d’Hier et d’aujourd’hui, de la Restitution à la Révélation\nRéakisation des travaux d’assainissement de l’embarcadère ;\nRestructuration du système de tarification des visites à Ganvié;\nRéhabilitation des infrastructures de l’embarcadère ;\nAppui aux activités de l’ONG Eco-Bénin sur la Route des Tatas dans les communes de Natitingou et de Boukoumbé','',0,'','',0,NULL),(3713,94,25,8,'Réalisation des outils de visibilité des destinations touristiques et promouvoir la mise en tourisme rapide',NULL,'23.18',1752890,2022,1663593,'Assainissement des sites touristiques ;\nMeilleure visibilité des sites touristiques ;\nAugmentation du nombre de visiteurs','Assainissement des sites touristiques ;\nMeilleure visibilité des sites touristiques ;\nAugmentation du nombre de visiteurs','',0,'Cette action est un regroupement de petits travaux d’aménagements sur des projets existants pour l’amélioration/création des services aux visiteurs des sites touristiques existants','',0,NULL),(3714,94,25,8,'Création d\'un environnement propice au développement du tourisme et la croissance des entreprises',NULL,'100',10000,2022,10000,'Elaboration de quatre (04) projets de textes règlementaires (décrets et arrêtés) ;\nRemise de licences provisoires à 93 établissements de tourisme\nSur 600 dossiers soumis à la Commission nationale d’agrément des établissements de tourisme (CNAET), 215 ont eu reçu un avis favorable pour l’octroi de leurs licences et agréments provisoires\nMise en place d\'une plateforme d\'échanges avec les acteurs touristiques','Elaboration de quatre (04) projets de textes règlementaires (décrets et arrêtés) ;\nRemise de licences provisoires à 93 établissements de tourisme\nSur 600 dossiers soumis à la Commission nationale d’agrément des établissements de tourisme (CNAET), 215 ont eu reçu un avis favorable pour l’octroi de leurs licences et agréments provisoires\nMise en place d\'une plateforme d\'échanges avec les acteurs touristiques','Obtention tardive des avis de non objection pour la réalisation des activités',1,'','Signature d\'une Convention avec l\'OMT et la Banque Mondiale  concernant le processus d’actualisation du système d’octroi d’agréments, licences et de classement des entreprises touristiques au Bénin',0,NULL),(3715,94,25,8,'Modernisation du développement et de l\'expansion des Micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans  le secteur du tourisme',NULL,NULL,0,2022,0,'Néant','Néant','',0,'','',0,NULL),(3716,95,25,8,'Assistance technique à la mise en place et à l\'opérationnalisation du compte satellite du tourisme avec l\'OMT',NULL,'42.25',200000,2022,186546,'Tenue des missions  de l’expert en charge d’appuyer la modernisation du système statistique du tourisme et la mise en place du CST expérimental en République du Bénin au cours l’année 2022;\nFinalisation de la nomenclature et de sa note explicative, désagrégation des activités et produits touristiques et définition de trois critères de l’environnement habituel au Bénin;\nÉlaboration de toutes les fiches de collecte et leur manuel d’utilisation en vue d’assurer la collecte de données pour les mesures des flux aux frontières, des flux dans les établissements d’hébergement et de l’offre touristique;\nFormation des agents de police  aux postes frontaliers et le déploiement des nouvelles fiches harmonisées d’enregistrement des voyageurs aux frontières terrestres du Bénin;\nRéalisation de la plateforme de gestion des statistiques du tourisme pour la mise en place du compte satellite expérimental du Bénin;\nCollecte des données sur le flux migratoire aux frontières terrestres et à l’aéroport de Cotonou;\nRéalisation des enquêtes sur les dépenses du  tourisme émetteur et récepteur  et la poursuite des enquêtes sur les dépenses du tourisme interne\nMise en place d\'une plateforme web d’enregistrement et recensement de tous les acteurs touristiques : Après la signature du contrat de marché le système informatique d’enregistrement et de recensement des acteurs du tourisme est conçu et pré-validé.   \nAcquisition des matériels informatiques au profit de la mise en place du SIGES\nRecrutement de cinq (05) Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) au profit de l\'Institut National de Statistique et de la Démographie (INSTaD) dans le cadre de l\'élaboration du Compte Satellite du Tourisme (CST)','Tenue des missions  de l’expert en charge d’appuyer la modernisation du système statistique du tourisme et la mise en place du CST expérimental en République du Bénin au cours l’année 2022;\nFinalisation de la nomenclature et de sa note explicative, désagrégation des activités et produits touristiques et définition de trois critères de l’environnement habituel au Bénin;\nÉlaboration de toutes les fiches de collecte et leur manuel d’utilisation en vue d’assurer la collecte de données pour les mesures des flux aux frontières, des flux dans les établissements d’hébergement et de l’offre touristique;\nFormation des agents de police  aux postes frontaliers et le déploiement des nouvelles fiches harmonisées d’enregistrement des voyageurs aux frontières terrestres du Bénin;\nRéalisation de la plateforme de gestion des statistiques du tourisme pour la mise en place du compte satellite expérimental du Bénin;\nCollecte des données sur le flux migratoire aux frontières terrestres et à l’aéroport de Cotonou;\nRéalisation des enquêtes sur les dépenses du  tourisme émetteur et récepteur  et la poursuite des enquêtes sur les dépenses du tourisme interne\nMise en place d\'une plateforme web d’enregistrement et recensement de tous les acteurs touristiques : Après la signature du contrat de marché le système informatique d’enregistrement et de recensement des acteurs du tourisme est conçu et pré-validé.   \nAcquisition des matériels informatiques au profit de la mise en place du SIGES\nRecrutement de cinq (05) Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) au profit de l\'Institut National de Statistique et de la Démographie (INSTaD) dans le cadre de l\'élaboration du Compte Satellite du Tourisme (CST)','Mobilisation des ressources \nObtention tardive des avis de non objection',0,'','Signature d\'une Convention avec l\'OMT et la Bnaque Mondiale concernant  la mise au point du système des statistiques et du Compte Satellite du tourisme (CST) expérimental en République du Bénin',0,NULL),(3717,77,17,8,'Organisation d’une campagne de sensibilisation et d’information des acteurs sur les procédures, services et opportunités liées à la promotion des activités industrielles',NULL,'10',4500,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3718,77,17,8,'Organisation des réunions trimestrielles de concertations avec les acteurs industriels',NULL,'10',4500,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3719,77,17,8,'Élaboration de la politique de développement industriel du Bénin',NULL,'5',105000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3720,77,17,8,'Élaboration, adoption des textes réglementaires régissant le sous-secteur de la boulangerie',NULL,'10',50000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3721,77,17,8,'Réalisation de l\'étude de faisabilité du Programme d’appui à l’accélération industrielle',NULL,'10',15000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3722,77,17,8,'Mise à jour de la base de données industrielles',NULL,'5',11000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3723,77,17,8,'Médiatisation de la propriété industrielle',NULL,'15',6000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3724,77,17,8,'Sensibilisation des artisans et opérateurs économiques des département de l\'Ouémé, de la Donga et du Couffo sur l\'importance de la protection des DMI et des marques (50 personnes par départements)',NULL,'100',4000,2022,4000,'Sensibilisation des artisans et opérateurs économiques des département de l\'Ouémé, de la Donga et du Couffo sur l\'importance de la protection des DMI et des marques (50 personnes par départements)','','',1,'','',0,NULL),(3725,77,17,8,'Adoption des normes internationales et régionales',NULL,'5',2000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3726,77,17,8,'Mise en oeuvre de la Politique Nationale Qualité du Bénin',NULL,'15',20000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3727,77,17,8,'Réalisation  des actions de communication autour de la célébration de la Journée Mondiale de la Normalisation',NULL,NULL,1000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3728,77,17,8,'Réalisation de l’audit de surveillance des laboratoires d\'étalonnage des masses et de température',NULL,'100',8253,2022,8253,'Réalisation de l’audit de surveillance des laboratoires d\'étalonnage des masses et de température','','',1,'','',0,NULL),(3729,77,17,8,'Réalisation de comparaison inter laboratoires en température, volume et humidité',NULL,'100',3000,2022,3000,'Réalisation de comparaison inter laboratoires en température, volume et humidité','','',1,'','',0,NULL),(3730,77,17,8,'Raccordement des étalons de référence des laboratoires masses  et autres laboratoires aux étalons internationaux',NULL,'100',8000,2022,8000,'Raccordement des étalons de référence des laboratoires masses  et autres laboratoires aux étalons internationaux','','',1,'','',0,NULL),(3731,77,17,8,'Acquisition de  seize (16) sondes de température',NULL,'40',4400,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3732,77,17,8,'Acquisition de KIT de vérification des préemballages (balance, logiciel, ordinateur portatif et imprimante)',NULL,'100',4400,2022,4400,'Acquisition de KIT de vérification des préemballages (balance, logiciel, ordinateur portatif et imprimante)','','',1,'','',0,NULL),(3733,77,17,8,'Acquisition des manomètres de laboratoire',NULL,'80',2000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3734,77,17,8,'Réfection du poste de jaugeage',NULL,'80',1200,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3735,77,17,8,'Acquisition des taquets pour le jaugeage des camions-citernes',NULL,'80',2500,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3736,77,17,8,'Acquisition des équipements de protection individuelle (EPI)',NULL,'100',1995,2022,1995,'Acquisition des équipements de protection individuelle (EPI)','','',1,'','',0,NULL),(3737,77,17,8,'Acquisition de quatre (4) pieds à coulisse',NULL,'40',500,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3738,77,17,8,'Réfection du bâtiment pour abriter le laboratoire de MCA-Bénin',NULL,'45',32000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3739,77,17,8,'Prise en charge des agents dans le cadre de la réalisation des prestations de l\'ANM sur toute l\'étendue du territoire national',NULL,'100',45900,2022,45900,'Mission  de prestations des agents de l\'ANM sur toute l\'étendue du territoire national','','',1,'','',0,NULL),(3740,77,17,8,'Réalisation  des actions de communication autour de la célébration de la Journée Mondiale de la Métrologie',NULL,'100',500,2022,500,'Réalisation  des actions de communication autour de la célébration de la Journée Mondiale de la Métrologie','','',1,'','',0,NULL),(3741,77,17,8,'Accréditation du service de certification produit',NULL,'30',7000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3742,77,17,8,'Enregistrement des codes-barres',NULL,'70',1455,2022,0,'','','',1,'','',0,NULL),(3743,77,17,8,'Organisation de la journée mondiale de certification',NULL,'50',500,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3744,77,17,8,'Organisation des prix de la qualité',NULL,'20',1000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3745,77,17,8,'Réalisation des prospections  commerciales (digitale, terrain, téléphonique, site internet) par domaine d’activité stratégique que sont: vente de norme, formation externe, activités de métrologie activités de certification assortie d’un suivi rigoureux des prospects',NULL,'10',500,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3746,77,17,8,'Confection de supports de communication (plaquettes, Enseignes, badges professionnels, roll up, blocs notes et autres)',NULL,'100',2000,2022,2000,'Confection de supports de communication (plaquettes, Enseignes, badges professionnels, roll up, blocs notes et autres)','','',1,'','',0,NULL),(3747,77,17,8,'Confection des supports de communication (papier en tête ANM)',NULL,'100',1000,2022,1000,'Confection des supports de communication (papier en tête ANM)','','',1,'','',0,NULL),(3748,77,17,8,'Dématérialisation des prestations de l\'ANM',NULL,'10',40000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3749,77,17,8,'Élaboration et validation de la charte d\'audit et du plan triennal',NULL,'10',1134,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3750,77,17,8,'Actualisation de la Politique Nationale Qualité du Bénin',NULL,'40',10000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3751,77,17,8,'Acquisition d\'un (01) banc de compteur électrique au profit de la RIQ Parakou',NULL,'20',30000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3752,77,17,8,'Acquisition d\'un chariot élevateur au profit de l\'ANM',NULL,'20',25000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3753,77,17,8,'Remise en état du camion étalon AB 4505 RB (acquisition et installation d\'un palan électrique; acquisition d\'un groupe électrogène diésel de 5 KVA, réparation du système de climatisation et tôlerie générale et peinture du camion)',NULL,'25',27000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3754,77,17,8,'Remise en état du camion étalon BS 3243 RB RB (renforcement et rallongement du chassis du camion et acquisition d\'une rampe pour le camion)',NULL,NULL,43000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3755,77,17,8,'Acquisition des instruments de mesure pour le Laboratoire d\'Etalonnage des Masses (acquisition de 04 boitiers de masses M1 de 1g à 500g ; acquisition de boitier de masses F1 de 5kg ,2kgx2 ,1kg ; acquisition de 05 poids de 5kg de classe M1 , acquisition de 05 poids de 2kg de clase M1 et acquisition de 05 poids de 10kg de classe M1',NULL,'40',8000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3756,77,17,8,'Acquisition des instruments de mesure pour le Laboratoire de volume (acquisition de 02 jauges séraphin de 20L,  acquisition de 02 jauges séraphin de 10L et acquisition de 02 jauges séraphin de 5L de masses F1',NULL,'40',12000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3757,77,17,8,'Élaboration du Code de la Consommation',NULL,'10',100000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3758,77,17,8,'Organisation du mois du consommons local, édition 2022',NULL,'100',50000,2022,50000,'-Sélection de produits prioritaires\n\'-Recherche de sponsors pour l\'accompagnement technique et financier de l\'organisation du mois de consommons local \n\'-Identification des sites d\'animation et de démonstration de la consommation locale\n\'-Lancement du mois de la consommation locale','','',1,'','',0,NULL),(3759,77,17,8,'Actualisation et adoption de la Politique Nationale de Développement du Commerce et son plan d\'actions',NULL,'5',15000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3760,77,17,8,'Élaboration, adoption des textes réglementaires relatifs à la commercialisation des produits tropicaux en République du Bénin',NULL,'20',40000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3761,77,17,8,'Actualisation de la loi sur la concurrence en République du Bénin',NULL,'100',30000,2022,30000,'Actualisation de la loi sur la concurrence en République du Bénin','','',1,'','',0,NULL),(3762,77,17,8,'Actualisation des textes régissant le sous-secteur du commerce',NULL,'20',30000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3763,77,17,8,'Mise en oeuvre de la stratégie de développement du e-commerce (première phase)',NULL,'10',10000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3764,77,17,8,'Réalisation de l\'étude de faisabilité du Projet de soutien à l’émergence des entreprises championnes',NULL,'20',15000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3765,77,17,8,'Première phase de l\'élaboration de la stratégie nationale des exportations (SNE)',NULL,'65',104000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3766,77,17,8,'Paiement des cotisations CICC de 2022 et une partie des arrièrés de 2021',NULL,'50',50000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3767,77,17,8,'Organisation des travaux de pré-validation de la stratégie de développement de e-commerce',NULL,NULL,3000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3768,77,17,8,'Collecte d\'informations sur les obstacles du commerce au niveau des corridors',NULL,'100',10000,2022,10000,'Collecte d\'informations sur les obstacles du commerce au niveau des corridors','','',1,'','',0,NULL),(3769,77,17,8,'Elaboration du plan d\'actions de mise en œuvre de l\'Accord sur la Facilitation des Echanges',NULL,'20',10000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3770,77,17,8,'Promotion au sein des réseaux le métier de transporteur des noix et amandes vers les Magasins et Centres de Transformation',NULL,'100',3300,2022,3300,'Promotion au sein des réseaux le métier de transporteur des noix et amandes vers les Magasins et Centres de Transformation','','',1,'','',0,NULL),(3771,77,17,8,'Réalisation du diagnostic des pratiques à risques environnementaux et sanitaires au niveau des unités de transformation des noix et amandes de karité',NULL,'100',4500,2022,4500,'Réalisation du diagnostic des pratiques à risques environnementaux et sanitaires au niveau des unités de transformation des noix et amandes de karité','','',1,'','',0,NULL),(3772,77,17,8,'Appui pour faire aboutir au moins 12 Contrats de Coentreprises',NULL,'100',6976,2022,6976,'Appui pour faire aboutir au moins 12 Contrats de Coentreprises','','',1,'','',0,NULL),(3773,77,17,8,'Accompagnement des initiatives de Coentreprises pour le design et les emballages',NULL,'100',10218,2022,10218,'Accompagnement des initiatives de Coentreprises pour le design et les emballages','','',1,'','',0,NULL),(3774,77,17,8,'Organisation de trois (03) sessions du Comité technique de Suivi du Projet sur le Karité (CTSP)',NULL,'100',1500,2022,1500,'Organisation de trois (03) sessions du Comité technique de Suivi du Projet sur le Karité (CTSP)','','',1,'','',0,NULL),(3775,77,17,8,'Organisation de trois (03) sessions du Comité Local de Suivi du Projet sur le Karité (CLSP)',NULL,'100',1500,2022,1500,'Organisation de trois (03) sessions du Comité Local de Suivi du Projet sur le Karité (CLSP)','','',1,'','',0,NULL),(3776,77,17,8,'Réalisation de l’évaluation finale du Projet Karité',NULL,'100',10000,2022,10000,'Réalisation de l’évaluation finale du Projet Karité','','',1,'','',0,NULL),(3777,77,17,8,'Réalisation de l\'Audit des comptes des Projets du CIR au Bénin',NULL,'100',10000,2022,10000,'Réalisation de l\'Audit des comptes des Projets du CIR au Bénin','','',1,'','',0,NULL),(3778,77,17,8,'Collecte et analyse des données sur l\'état de la concurrence dans le secteur de production et de commercialisation du riz et dans le secteur de commercialisation des motos',NULL,'100',10000,2022,10000,'Collecte et analyse des données sur l\'état de la concurrence dans le secteur de production et de commercialisation du riz et dans le secteur de commercialisation des motos','','',1,'','',0,NULL),(3779,77,17,8,'Contrôle des produits de grande consommation pendant la période des fêtes de fin d\'année',NULL,'100',1700,2022,1700,'Contrôle des produits de grande consommation pendant la période des fêtes de fin d\'année','','',1,'','',0,NULL),(3780,77,17,8,'Séminaire d\'appropriation de la structure de prix des produits pétroliers par les divers acteurs de la chaîne d\'importation et de mise en consommation',NULL,'20',12000,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(3781,77,17,8,'Organisation et suivie du déroulement des campagnes de commercialisation des noix de cajou, des amandes de karité, du soja',NULL,'100',10000,2022,10000,'Organisation et suivie du déroulement des campagnes de commercialisation des noix de cajou, des amandes de karité, du soja','','',1,'','',0,NULL),(3782,77,17,8,'Organisation d\'un atelier d’appropriation du nouvel accord de partenariat OEACP-UE',NULL,'100',1800,2022,1800,'Organisation d\'un atelier d’appropriation du nouvel accord de partenariat OEACP-UE','','',1,'','',0,NULL),(3783,77,17,8,'Renégociation des concessions tarifaires à l’OMC dues à la mise en œuvre du Tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO',NULL,'100',3500,2022,3500,'Renégociation des concessions tarifaires à l’OMC dues à la mise en œuvre du Tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO','','',1,'','',0,NULL),(3784,77,17,8,'Fonctionnement du Comité National de Facilitation des Échanges (CNFE) à travers l’organisation des sessions trimestrielles',NULL,'100',2000,2022,2000,'Fonctionnement du Comité National de Facilitation des Échanges (CNFE) à travers l’organisation des sessions trimestrielles','','',1,'','',0,NULL),(3785,77,17,8,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées de l\'Alibori',NULL,'100',10700,2022,10700,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées de l\'Alibori','','',1,'','',0,NULL),(3786,77,17,8,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées du Borgou',NULL,'100',16500,2022,16500,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées du Borgou','','',1,'','',0,NULL),(3787,77,17,8,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées de l\'Atacora',NULL,'100',16300,2022,16300,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées de l\'Atacora','','',1,'','',0,NULL),(3788,77,17,8,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées de la Donga',NULL,'100',13300,2022,13300,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées de la Donga','','',1,'','',0,NULL),(3789,77,17,8,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées de l\'Atlantique',NULL,'76.25',12000,2022,10500,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées de l\'Atlantique','','',1,'','',0,NULL),(3790,77,17,8,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées du Litoral',NULL,'88.75',12000,2022,11000,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées du Litoral','','',1,'','',0,NULL),(3791,77,17,8,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées du Mono',NULL,'88.89',16999,2022,15365,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées du Mono','','',1,'','',0,NULL),(3792,77,17,8,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées du Couffo',NULL,'86.67',14500,2022,13300,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées du Couffo','','',1,'','',0,NULL),(3793,77,17,8,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées de l\'Ouémé',NULL,'100',14000,2022,14000,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées de l\'Ouémé','','',1,'','',0,NULL),(3794,77,17,8,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées du Plateau',NULL,'100',13500,2022,13500,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées du Plateau','','',1,'','',0,NULL),(3795,77,17,8,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées du Zou',NULL,'100',13000,2022,13000,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées du Zou','','',1,'','',0,NULL),(3796,77,17,8,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées des Collines',NULL,'100',11000,2022,11000,'Assistance et accompagnement techniques rapprochés de la DDIC aux promoteurs d\'entreprises et aux structures locales décentralisées des Collines','','',1,'','',0,NULL),(3797,177,2,16,'Système spécialisé de justice pour mineurs',NULL,'0',96140,2022,96140,'acquisition de projecteurs, lampadaires, ampoules, accessoires, fils électriques et installation au profit du CSEA Agblangandan ;\r\n-	remise en service des machines et achat d\'accessoires de remplacement au profit du CSEA Agblangandan ;\r\n-	achat de matériels et outils, de provendes et semence pour les travaux de réalisation des activités de maraichage et d\'élevage au profit du CSEA Agblangandan ;\r\n-	achat de matériels et d’équipements pour la cuisine et le réfectoire du CSEA Agblangandan ;\r\n-	acquisition et distribution de kits Scolaires au profit des enfants des CSEA Agblangandan, Aplahoué et Parakou ;\r\n-	acquisition et remise de kits de réinsertion au profit des enfants des CSEA Agblangandan et Parakou.','Les groupes vulnérables (CSEA et les mineurs detenus)',NULL,1,NULL,'Implication des responsables de programme et d’action dans l’exécution du budget en mode programme ;',1,NULL),(3798,180,2,16,'Promotion et protection des droits humains',NULL,'0',163000,2022,122916,'validation du guide de mise en œuvre de l\'entraide judiciaire internationale ;\nélaboration de l\'avant-projet de statut de la police judiciaire ;\nélaboration et validation d\'un plan de réinsertion socio-professionnelle des détenus ;\nrelecture du code pénal ;\nélaboration et validation du quatrième rapport national de l\'Examen Périodique Universelle (EPU) ;\nvalidation du guide du juge foncier ;\norganisation d\'un atelier de relecture de la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin ;\nrévision du code de procédure pénale ;\nvalidation du guide sur la gestion des greffes et des scellés ;\nformation des membres de la Cour des Comptes et du personnel technique en audit financier ;','Les groupes vulnérables (CSEA et les mineurs detenus)','défaut de mise en œuvre des activités prévues sous forme d’ateliers délocalisés pour cause d’interdiction ;',1,'','Implication des responsables de programme et d’action dans l’exécution du budget en mode programme ;',0,NULL),(3799,182,2,16,'Relations avec les institutions de l\'Etat et les organisations non étatiques',NULL,'0',114072,2022,111849,'formation des députés et cadres de l\'Assemblée Nationale sur la politique budgétaire, la politique d\'endettement et la gestion de la dette ;','Les groupes vulnérables (CSEA et les mineurs detenus)','',1,'','Implication des responsables de programme et d’action dans l’exécution du budget en mode programme ;',0,NULL),(3800,190,2,16,'Condition de détention, réinsertion sociale et socio professionnelle des détenus',NULL,'0',9106525,2022,9106525,'recensement et inventaire des immobilisations des EP et de la DG-APB ;\n-	prise en charge de l\'assurance maladie ;\n-	acquisition de barques à ordures et des sachets à poubelles bio dégradable au profit des établissements Pénitentiaires ;\n-	opérationnalisation du service de l\'exécution des peines ;\n-	fabrication de divers produits (sacs tissés, savon liquide et pain de savon) ;\n-	recrutement de trois (03) formateurs pour la formation de deux cents (200) détenus en couture dans les EP d\'Abomey, de Parakou, et d\'Akpro-Missérété \n-	acquisition d\'équipements médicaux au profit des infirmeries des EP ;\n-	acquisition et installation de 300 brasseurs au profit des EP ;\n-	équipement de la cuisine de la PC d\'Abomey en ustensile.','Les groupes vulnérables (CSEA et les mineurs detenus)','',1,'','Implication des responsables de programme et d’action dans l’exécution du budget en mode programme ;',0,NULL),(3801,190,2,16,'Qualité des services judiciaires',NULL,'0',415325,2022,415320,'validation de l’audit des installations électriques des TPI Cotonou, Malanville et CA Cotonou ;\nvalidation des lots 1, 2 et 3 de l’étude de diagnostique technique pour les futurs travaux de réhabilitation','Les groupes vulnérables (CSEA et les mineurs detenus)','défaut de mise en œuvre des activités prévues sous forme d’ateliers délocalisés pour cause d’interdiction ;',1,'','Implication des responsables de programme et d’action dans l’exécution du budget en mode programme ;',0,NULL),(3802,190,2,16,'Offre des services judiciaires',NULL,'0',6062586,2022,6027317,'réception de 280 ordinateurs et 85 scanners pour l’équipement des juridictions et CSEA du Bénin ;\n-	réception de 259 imprimantes et 72 copieurs pour l’équipement des juridictions et CSEA du Bénin ;\n-	réception des travaux d’opérationnalisation des bureaux d’accueil et d’orientation des usagers du service public dans les juridictions de Ouidah, Lokossa, Natitingou, Kandi, Abomey-Calavi et Allada ;\n-	réception des travaux de pavage et assainissement des cours intérieurs dans les TPI de Parakou, Natitingou et Djougou ;\n-	réception des travaux de construction de latrines publiques modernes ;\n-	réception des travaux d’interconnexion des juridictions et de la chancellerie ;\n-	réception des travaux d’extension du câblage réseau dans les juridictions ; \n-	réception du groupe électrogène acquis au profit du TPI Malanville ;\n-	réception des enseignes dans les TPI Aplahoué, Pobè, Allada, Savalou, Kandi, Lokossa, à la CA de Parakou, dans les CSEA Agblangandan et Parakou, au CNCJ ;\n-	réception de 02 groupes électrogènes au profit des TPI Comè et Dassa-Zoumè ;\n-	validation de l’étude de faisabilité d’un champ solaire au TPI Kandi ;\n-	validation de l’étude pour le pavage des cours intérieures des TPI de Ouidah et Lokossa ;','Les groupes vulnérables (CSEA et les mineurs detenus)','défaut de mise en œuvre des activités prévues sous forme d’ateliers délocalisés pour cause d’interdiction ;',1,'','Implication des responsables de programme et d’action dans l’exécution du budget en mode programme ;',0,NULL),(3803,192,2,16,'Informations et archives du \nMJL',NULL,'0',188000,2022,174881,'acquisition d\'ouvrages numériques pour la bibliothèque du CDIJ.','Les groupes vulnérables (CSEA et les mineurs detenus)','défaut de mise en œuvre des activités prévues sous forme d’ateliers délocalisés pour cause d’interdiction ;',1,'','Implication des responsables de programme et d’action dans l’exécution du budget en mode programme ;',0,NULL),(3804,196,2,16,'Déontologie et Intégrité \ndes acteurs du secteur',NULL,'0',120000,2022,110594,'','Les groupes vulnérables (CSEA et les mineurs detenus)','',1,'','Implication des responsables de programme et d’action dans l’exécution du budget en mode programme ;',0,NULL),(3805,210,2,1,'Gestion des ressources \nhumaines, matérielles et financières du \nMJL',NULL,'0',2379073,2022,2100071,'Relecture du décret portant frais de justice criminelle ; \r\n-	acquisition de mobiliers et matériels de bureau au profit des directions techniques et centrales ;\r\n-	acquisition de matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes et scanners) et divers équipements au profit du MJL ;\r\n-	acquisition d\'habillements au profit des magistrats, greffiers et autres agents (CVA).','Les groupes vulnérables (CSEA et les mineurs detenus)',NULL,1,NULL,'Implication des responsables de programme et d’action dans l’exécution du budget en mode programme ;',1,NULL),(3806,179,2,16,'Cadre légal, qualité de la loi et processus législatif',NULL,'0',54500,2022,28980,'appui à l’élaboration de la cartographie des risques des greffes des TPI de Cotonou, de Porto-Novo et d’Abomey ;\n-	contrôle du fonctionnement des juridictions du fond en matière correctionnelle et de simple police dans le ressort des CA de Parakou et d’Abomey ;\n-	contrôle de fonctionnement de quelques offices publics et ministériels ;\n-	audit de la gestion des archives judiciaires par les greffes des TPI de Cotonou ; de Porto-Novo et d’Abomey ;\n-	audit de la phase de paiement des marchés publics au titre des gestions 2019 et 2020 ;\n-	audit de performance d’un programme ou ligne budgétaire : Modernisation des systèmes pénitentiaires sur la période de 2017 à 2020 ;\n-	organisation de la session de la commission nationale OHADA pour l’examen et la validation des formulaires de déclaration au registre des sociétés coopératives ;\n-	retraite technique de validation de l’avant-projet de la loi-cadre sur les libertés associatives au Bénin.','Les groupes vulnérables (CSEA et les mineurs detenus)','défaut de mise en œuvre des activités prévues sous forme d’ateliers délocalisés pour cause d’interdiction ;',1,'','Implication des responsables de programme et d’action dans l’exécution du budget en mode programme ;',0,NULL),(3807,40,10,1,'Formation de 200 responsables des groupements de femmes dans les départements du Littoral, de l\'Atlantique, du Mono et du Couffo',NULL,'10',19452,2022,0,'','','Mauvaise interprétation des réformes de non délocalisation des ateliers\nRetard pour la mobilisation des ressources',0,'','',0,NULL),(3808,40,10,1,'Appui aux groupements de femmes',NULL,'100',35484,2022,35484,'24 Groupements féminins des communes :  Adjohoun, Ifangni, Kétou, Covè, Agbangnizoun,Savalou, Athiémé, Bopa , Houéyogbé Toviklin, Lalo , Aplahoué, Kpomassè, Cotonou, Parakou, Nikki, Kandi, Karimama, Tanguiéta, Toukountouna, Djougou appuyés','','',1,'Les matériels ont été acquis sur le budget de FASN 2021','',0,NULL),(3809,41,10,1,'Sensibilisation éducation financière des groupements féminins  ayant bénéficié de  kits  portables',NULL,'75',5509,2022,5509,'Les groupements féminins ayant bénéficié de kits portables dans les communes de Boukoumbé, de Djougou, de Djidjà et de Zè ont été sensibilisés','','',1,'','Existence d\'un repertoire des groupements de femmes et mixtes',0,NULL),(3810,40,10,1,'Formation GerME des groupements féminins et des jeunes entrepreneurs pour une autonomisation économique dans les départements du Zou, des Collines, de la Donga, de l’Atacora de l’Ouémé et du Plateau',NULL,'100',4228,2022,4228,'Formation GerME des groupements féminins et des jeunes entrepreneurs pour une autonomisation économique dans les départements du Zou, des Collines, de la Donga, de l’Atacora de l’Ouémé et du Plateau','','',1,'','Existence d\'un repertoire des groupements de femmes et mixtes',0,NULL),(3811,41,10,1,'Organisation des séances d\'information  et d\'éducation financière  sur le microcrédit Alafia au profit  des bénéficiares, des élus locaux et des femmes leaders  dans les neuf (09) de l\'Ouémé',NULL,'100',1950,2022,1950,'Les bénéficiares, les élus locaux et les femmes leaders  du département de l\'Ouémé ont été entretenus sur l\'éducation financière et le microcrédit Alafia','','',1,'','',0,NULL),(3812,47,10,1,'Organisation d\'une mission de supervision des activités de 24 structures d\'encadrement des personnes handicapées',NULL,'100',5000,2022,5001,'Organisation d\'une mission de supervision des activités de 24 structures d\'encadrement des personnes handicapées','','',1,'','',0,NULL),(3813,47,10,1,'Prise en charge de 225 Personnes Handicapées dans l\'Atacora',NULL,'100',2700,2022,2701,'Prise en charge de 225 Personnes Handicapées dans l\'Atacora','','',1,'','',0,NULL),(3814,53,10,5,'Appui à la production de données et au renforcement des capacités des acteurs dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG)',NULL,'100',11000,2022,11000,'Appui à la production de données et au renforcement des capacités des acteurs dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG)','','',1,'','',0,NULL),(3815,53,10,5,'Organisation de l’atelier d’appropriation et d’élaboration multi acteurs des plans d’actions départementaux de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles',NULL,'100',5850,2022,5850,'Cette activité a permis d’élaborer les plans d’actions du Borgou et de l’Alibori pour la lutte contre les VFF y compris les mutilations génitales toujours récurrentes dans ces départements','','',1,'','',0,NULL),(3816,53,10,5,'Formation des membres des comités SOP’s du Zou sur les stratégies de lutte, les procédures opérationnelles standards et les violences basées sur le genre',NULL,'100',3447,2022,3447,'49 dont 22 femmes acteurs des comités SOP du Zou ont eu leurs capacités renforcées','','',1,'','',0,NULL),(3817,53,10,5,'Supervision des comités SOP\'S et des comités \"les hommes s\'engagent\" pour la prévention et la réponse aux VBG',NULL,'100',7700,2022,7700,'Supervision des comités SOP\'S et des comités \"les hommes s\'engagent\" pour la prévention et la réponse aux VBG','','',1,'','',0,NULL),(3818,53,10,5,'Atelier d’élaboration des modules sur les Procédures opérationnelles standardisées',NULL,'100',4500,2022,4500,'Trois modules sur 6 ont été élaborés','','',1,'','',0,NULL),(3819,53,10,5,'Renforcement de capacités de 65 acteurs sur l’utilisation du guide de prise en charge psychosociale des victimes de VBG (SOP’s)',NULL,'10',10120,2022,0,'','','Non mobilisation des ressources',0,'','',0,NULL),(3820,54,10,5,'Organisation d\'une tournée de renforcement de capacités de 50 membres de bureau des GF du Plateau sur la vie associatice et le leadership féminin',NULL,'100',347,2022,347,'Renforcement des capacités de 50 membres de bureau des GF du Plateau sur la vie associatice et le leadership féminin','','',1,'','',0,NULL),(3821,55,10,5,'Atelier de renforcement des capacités des cellules focales genre et d’autres cadres des ministères sur l’inclusion du genre et des droits humains en santé',NULL,'100',6766,2022,6766,'40 dont 28 femmes points focaux genre et autres cadres des ministères formés','','',1,'','',0,NULL),(3822,55,10,5,'Atelier de renforcement de capacité des Directeurs centraux, techniques, et des organismes sous-tutelle pour les connaissances et l\'application des instruments/outils d\'intégration du Genre et de l\'Environnement dans les projets et programmes du MASM',NULL,'20',1940,2022,1940,'','','Non mobilisation des ressources',0,'','',0,NULL),(3823,55,10,5,'Atelier institutionnel d’analyse de l’inclusion du genre de l’équité et des droits humains dans le plan national d’intégration de riposte à la covid-19 au',NULL,'100',3228,2022,3228,'Atelier organisation avec la participation de 35 dont 22 femmes membres des cellules focales genre des ministères sectoriels et institutions','','',1,'','',0,NULL),(3824,53,10,5,'Elaboration, validation et restitution du rapport sur l’étude sur les Violences Basées sur le Genre',NULL,'100',27675,2022,27675,'Rapport validé et restitué','','',1,'','',0,NULL),(3825,53,10,5,'Renforcer les capacités des acteurs de mise en œuvre des procédures opérationnelles et standards (SOP) dans 25 communes de l’Atacora de l’Alibori, du Borgou (Kalalé et  Parakou) et de l’Atlantique (y compris l’édition des documents des SOP et du guide de formation SOP)',NULL,'100',15432,2022,15432,'97 dont 35 femmes acteurs des comités SOP (agents des CPS, des DDASM, des mairies, des CEG, des écoles primaires, des centres de santé, des tribunaux, des CIPEC et les membres des comités « les hommes s’engagent) de l’Atacora, du Borgou, de l’Alibori et de l’Atlantique','','',1,'','',0,NULL),(3826,56,10,1,'108 séances de mobilisation sociales, vulgarisation des textes de lois organisés',NULL,'100',2835,2022,2835,'Organisation de 108 séances de mobilisation sociales, vulgarisation des textes de lois relatifs à la protection de l\'enfant, de la femme et des personnes handicapées et de sensibilisation sur les différentes thématiques portant sur les phénomènes sociaux d\'actualités notamment la COVID-19','','',1,'','',0,NULL),(3827,56,10,1,'Retraite technique pour la conception du système d\'archivage électronique des Textes Législatifs et Réglementaires du MASM de 2016 à 2021',NULL,'100',4312,2022,4312,'Mise en place d\'un sysntème d\'archivage numérique','','',1,'','',0,NULL),(3828,56,10,1,'Organisation de 30 séances de sensibilisation sur les nouvelles lois relatives à la protection de la femme et de la fille  à l\'endroit de 1200 personnes',NULL,'100',1200,2022,1201,'30 séances de sensibilisation sur les nouvelles lois rorganisées  à l\'endroit de 1200 personnes','','',1,'','',0,NULL),(3829,57,10,1,'Appui à l\'opérationalisation de l\'Agence Nationale de Protection Sociale',NULL,NULL,500000,2022,0,'Distribution des cartes biométriques au profit de 736.634 personnes pauvres,\nFormation de 25 formateurs et de 372 artisans,','','',1,'','',0,NULL),(3830,58,10,1,'Mise en eouvre du Programme de modernisation des espaces publics de protection sociale et de promotion du genre',NULL,'14.63',1092000,2022,0,'Construction de quatre (4) et la réhabilitation d’une (1) infrastructures de protection sociale et de promotion du genre','','',1,'','',0,NULL),(3831,177,10,16,'Formation des DD, CPS, Responsables CAPE, Assistants sociaux des CAPE et des juges des mineurs sur les procédures d\'adoption',NULL,'40',22430,2022,0,'Des DD, CPS, Responsables CAPE, Assistants sociaux des CAPE et des juges des mineurs ont été formés sur les procédures d\'adoption','','Non mobilisation des ressources',0,'','',0,NULL),(3832,177,10,16,'Mission de contrôle des 74 CAPE agréés des 12 départements',NULL,'100',8000,2022,8000,'74 CAPE agrées ont été contrôlés dans les 12 départements','','',1,'','',0,NULL),(3833,177,10,16,'Renforcement de capacités des membres des CDPE sur le leadership et les droits de l\'enfants dans les départements de l\'Alibori, du Borgou, des Collines et du Zou',NULL,NULL,6000,2022,0,'Renforcement de capacités des membres des CDPE sur le leadership et les droits de l\'enfants dans les départements de l\'Alibori, du Borgou, des Collines et du Zou','','Non mobilisation des ressources',0,'','',0,NULL),(3834,177,10,16,'Mission de collecte et de vérification d\'informations dans les CAPE demandeurs d\'agrément des 12 départements',NULL,'100',11550,2022,0,'Des missions de collecte et de vérification d\'informations dans les CAPE demandeurs d\'agrément ont été organisés','','',1,'','',0,NULL),(3835,60,10,1,'Autonomisation et Dividende démographique',NULL,NULL,0,2022,0,'Appui à 30164 adolescentes en au moins une des interventions relatives à la scolarisation;\nAppui à 14.668 bénéficiaires ayant complété la formation dans les espaces sûrs (ES);\nAccompagnement de 24148 adolescentes, jeunes filles de femmes dans au moins une intervention de support économique','','',0,'','',0,NULL),(3836,42,10,1,'Mise en place des lignes de crédits pour le microcrédit Alafia',NULL,'100',12000000,2022,11702430,'Mise en place des lignes de crédits pour le microcrédit Alafia à 202924 bénéficiaires','','',1,'','',0,NULL),(3837,16,19,6,'Attribution des marchés de réalisation de 69 SAEPmV dans le cadre du projet AQUA-VIE',NULL,'75',10368319,2022,9589979,'Attribution de marchés et paiement de l\'avance de démarrage pour les lots 2; 3 et 4','','Reprise du processus d\'attribution du marché de construction de 26 SAEPmv déclaré infructueux',1,'','',0,NULL),(3838,16,19,6,'Exécution des travaux de construction de 16 Systèmes d\'Approvisionnement en Eau Potable multi Villageois dans le cadre du projet PEPRAU',NULL,'85',566929,2022,6904405,'Achèvement et réception provisoire de onze (11) SAEPmV des lots 2 et 3 dans les\ndépartements de l’Atlantique, du Mono, du Couffo, de l’Ouémé et du Plateau','','Non achèvement des travaux des 05 SAEPmV du Lot 1 dans l’Alibori, le Borgou et les Collines',1,'','',0,NULL),(3839,16,19,6,'Exécution des travaux de construction du Laboratoire de Référence pour le Contrôle des Produits de Santé et de la Qualité de l\'Eau  dans le cadre du projet PEPRAU',NULL,'46.41',283464,2022,283464,'Exécution à hauteur de 46,41% des travaux du Laboratoire National de Référence pour le\nContrôle de la Qualité de l’Eau et des Produits de Santé (LNRCQPSE)','','Faible capacité financière des entreprises en charge de\nl’exécution des travaux engendrant un retard dans l’achèvement des travaux',1,'','',0,NULL),(3840,16,19,6,'Construction de 03 ouvrages hydrauliques (SAEPmV) d\'approvisionnement en eau potable en milieu rural dans les départements du Plateau et de l\'Ouémé  dans le cadre du projet OMIDELTA',NULL,'100',125669,2022,2737972512,'Achèvement et réception provisoire de trois (03) SAEPmV dans les départements de\nl’Ouémé et du Plateau','','',1,'','',0,NULL),(3841,16,19,6,'Réalisation des travaux d\'extension du système d\'approvisionnement en eau potable multi villageois de Kouarfa  dans le cadre du projet OMIDELTA',NULL,'100',33071,2022,33071,'Extension du réseau du SAEPmV de Kouarfa pour l’alimentation en eau potable des\npopulations','','',1,'','',0,NULL),(3842,16,19,6,'Exécution des travaux de réalisation des AEV dans le cadre du Projet de Construction de 24 Adductions d\'Eau Villageoises (AEV) en milieu rural et semi-urbain (Suite du Projet Exim Bank Inde)',NULL,'85',1554475,2022,1464392,'_ Exécution à 86,6% des travaux de réalisation des AEV\n- Constat d’achèvement effectué pour 13 nouveaux ouvrages\n- Réception provisoire de six (06) SAEPmV','','Faible capacité financière des entreprises en charge de\nl’exécution des travaux engendrant un retard dans l’achèvement des travaux',1,'','',0,NULL),(3843,16,19,6,'Exécution des travaux de construction de 19 Systèmes d\'Approvisionnement en Eau Potable multi Villageois dans le cadre du projet PASAEP 44',NULL,'15',3443728,2022,0,'_ Contractualisation de l’entreprise AFCONS d’origine indienne pour la réalisation des travaux de 09 SAEPmV\n- Emission de l’ordre de service pour le démarrage des travaux','','',0,'','',0,NULL),(3844,16,19,6,'Réalisation des travaux de la première phase relative à la fourniture et pose de 56 PEA sur 56 forages existants et Réalisation de 34 Extensions dans le cadre du projet PEPEC',NULL,'60',357329,2022,2489976,'_ Réception provisoire de la fourniture et de l’installation du premier lot de 27 Postes d’Eau\nAutonome de la première phase du Projet\n- Poursuite de l’installation des fournitures du second lot de 29 PEA au titre de la première phase\n- Réception des équipements pour la fourniture et l’installation de 67 PEA de la seconde phase du Projet','','',1,'','',0,NULL),(3845,16,19,6,'Réhabilitation de 191 Adductions d\'Eau  Villageoise (AEV) en panne dans le cadre du Programme de réhabilitation des adductions d’eau villageoises existantes, de renforcement et de densification des réseaux de distribution',NULL,'10',90455,2022,7450308,'_ Signature et approbation des contrats des opérateurs régionaux\n- Démarrage des inventaires contradictoires et de transfert de patrimoine aux opérateurs régionaux sur les trois (03) périmètres d’affermage\n- Paiement des avances de démarrage aux trois opérateurs pour le démarrage des travaux de\nréhabilitation des adductions d’eau villageoises existantes, l’extension et la densification des réseaux\n- Contractualisation de trois (03) bureaux d’études pour la surveillance et le contrôle des travaux','','Faible capacité financière des entreprises en charge de\nl’exécution des travaux engendrant un retard dans l’achèvement des travaux',0,'','',0,NULL),(3846,16,19,6,'Densification et extension des réseaux existants dans le cadre du Programme de réhabilitation des adductions d’eau villageoises existantes, de renforcement et de densification des réseaux de distribution',NULL,'10',1161005,2022,0,'Néant','','',0,'','',0,NULL),(3847,16,19,6,'Construction des ouvrages hydrauliques d\'approvisionnement en eau potable en milieu rural dans le cadre du projet Equité',NULL,'5',2000000,2022,0,'_ Lancement de l’avis d’appel d’offres international pour la campagne de réalisation de 160 forages à gros débit\n- Lancement de l’avis à manifestation d’intérêt pour la surveillance et le contrôle des travaux de réalisation des 10 forages à gros débit','','Grande limitation de la connaissance de la ressource en eau',0,'','',0,NULL),(3848,17,19,6,'Acquisition de 30 000 robinets d\'équerre inviolable dans le cadre du Projet de Réduction des pertes d\'eau et d\'amélioration de la viabilité des systèmes d\'alimentation en eau potable de Cotonou, Porto-Novo et leurs agglomérations',NULL,'20',33276,2022,0,'Attribution du marché','','Attente de l\'avis de la BAD concernant la requête d\'ajustement du prix du marché',0,'','',0,NULL),(3849,17,19,6,'Travaux de sectorisation des réseaux d\'eau dans le cadre du Projet de Réduction des pertes d\'eau et d\'amélioration de la viabilité des systèmes d\'alimentation en eau potable de Cotonou, Porto-Novo et leurs agglomérations',NULL,NULL,14630,2022,0,'Néant','','Retard dans l\'obtention de l\'avis de la BAD',0,'','',0,NULL),(3850,17,19,6,'Acquisition d\'équipement de recherche de fuite dans le cadre du Projet de Réduction des pertes d\'eau et d\'amélioration de la viabilité des systèmes d\'alimentation en eau potable de Cotonou, Porto-Novo et leurs agglomérations',NULL,'100',15000,2022,15000,'Réception définitive des équipements de détection de fuite','','',1,'','',0,NULL),(3851,17,19,6,'Exécution des travaux d\'infrastructures dans le cadre du Projet de Renforcement du système d\'AEP de la ville de Cotonou et ses agglomérations - Phase 3',NULL,'15',1064158,2022,0,'Sélection en cours des entreprises devant exécuter les travaux','','Retard dans la finalisation des études APD qui induit le décalage des calendriers initiaux de lancement des appels d’offres',0,'','',0,NULL),(3852,17,19,6,'Fourniture de matériels et exécution des travaux de pose de conduites et accessoires pour le réseau de refoulement d’eau brute du système d’AEP de la ville de Porto-Novo dans le cadre du Projet d\'Alimentation en Eau Potable (AEP) des zones périurbaines des villes de Cotonou, Sèmè-Kpodji, Calavi et Porto-Novo (Grand Cotonou)',NULL,'90',239018,2022,239018,'_Travaux d\'implantation des réseaux exécutés \n- Achèvement de la pose de conduite (5,3Km de tuyaux posés et essayés)','','',1,'','',0,NULL),(3853,17,19,6,'Fourniture de matériels et exécution des travaux de génie civil et de pose des équipements hydrauliques, électriques et électromécaniques du système d’AEP de la ville de Porto-Novo dans le cadre du Projet d\'Alimentation en Eau Potable (AEP) des zones périurbaines des villes de Cotonou, Sèmè-Kpodji, Calavi et Porto-Novo (Grand Cotonou)',NULL,'100',798356,2022,798356,'_ Achèvement des gros œuvres\n- Achèvement des travaux de pose des lignes électriques\n- Travaux de finition sur les différents sites de forages\n- Construction d\'un nouveau bâtiment de traitement','','',1,'','',0,NULL),(3854,17,19,6,'Contrôle et surveillance des travaux d\'infrastructures à Porto-Novo dans le cadre du Projet d\'Alimentation en Eau Potable (AEP) des zones périurbaines des villes de Cotonou, Sèmè-Kpodji, Calavi et Porto-Novo (Grand Cotonou)',NULL,'90',47961,2022,47961,'Poursuite des activités de la mission d’assistance technique','','',1,'','',0,NULL),(3855,17,19,6,'Exécution des travaux d\'infrastructures du Projet de Renforcement du système d\'AEP des villes de Savè, Dassa-Zoumè, Glazoué et ses environs',NULL,'80',1812219,2022,1000000,'Paiement des décomptes relatifs aux travaux exécutés par l\'entreprise CGC','','',1,'','',0,NULL),(3856,17,19,6,'Réalisation de neuf (09) forages : cinq (05) à Boukoumbé, quatre (04) à Zangnanando et Covè dans le cadre du Projet de Renforcement du système d\'AEP des villes de Boukoumbé, Covè et Zangnanando',NULL,'65',350000,2022,0,'Sélection de l\'entreprise devant réaliser les travaux et remise de sites','','Longs délais observés pour l’obtention des avis de non-objection des bailleurs',0,'','',0,NULL),(3857,17,19,6,'Travaux de pose de conduites, équipements et de Génie Civil dans le cadre du Projet de Renforcement du système d\'AEP des villes de Boukoumbé, Covè et Zangnanando',NULL,NULL,901109,2022,0,'Néant','','Longs délais observés pour l’obtention des avis de non-objection des bailleurs',0,'','',0,NULL),(3858,17,19,6,'Poursuite de la mission du Consultant devant assurer le contrôle et la surveillance des travaux du projet de renforcement du système d\'alimentation en eau potable de la ville d\'Abomey-Calavi et ses environs, phase II (périurbain II)',NULL,'30',31993,2022,0,'Démarrage des prestations du consultant sémectionné','','',0,'','',0,NULL),(3859,17,19,6,'Fournitures d\'équipements mécanique, électrique, électromécanique et hydraulique et construction d\'un château d\'eau de 1000 m3 dans le cadre du projet de renforcement du système d\'alimentation en eau potable de la ville d\'Abomey-Calavi et ses environs, phase II (périurbain II)',NULL,NULL,181890,2022,0,'Néant','','Attente de l\'actualisation du DAO',0,'','',0,NULL),(3860,17,19,6,'Fourniture du matériel et exécution des travaux des réseaux de distribution d\'eau et du réseau de transfert de l\'eau traitée vers le réseau de distribution d\'Adjagbo',NULL,NULL,1087705,2022,0,'Néant','','Attente de l\'actualisation du DAO',0,'','',0,NULL),(3861,17,19,6,'Poursuite des prestations du bureau d\'études devant assurer le contrôle et la surveillance des travaux dans le cadre du Projet d\'Alimentation en Eau Potable (AEP) des zones périurbaines des villes de Cotonou, Sèmè-Kpodji, Calavi et Porto-Novo (Grand Cotonou), Périurbain III',NULL,'30',1210479,2022,0,'Démarrage des prestations du consultant sémectionné','','',0,'','',0,NULL),(3862,17,19,6,'Fourniture de matériels et exécution des travaux de génie civil et de pose des équipements hydraulique, électrique et électromécanique à l\'usine d\'eau de Ouando (construction d\'un réservoir semi-enterré de 400 m3)',NULL,NULL,72820,2022,0,'Néant','','',0,'','',0,NULL),(3863,17,19,6,'Fourniture de matériels et exécution des travaux de réseaux de distribution d\'eau (pose de 92 km de conduites PVC de diamètre compris entre 75 et 630 mm) dans le cadre du Projet d\'Alimentation en Eau Potable (AEP) des zones périurbaines des villes de Cotonou, Sèmè-Kpodji, Calavi et Porto-Novo (Grand Cotonou), Périurbain III',NULL,NULL,1065029,2022,0,'Néant','','',0,'','',0,NULL),(3864,17,19,6,'Service de consultation : Conception détaillée, Assistance à la passation de marché, contrôle et surveillance des travaux dans le cadre du Projet de Renforcement du système d\'alimentation en eau potable dans les départements du Couffo et du Plateau',NULL,'25',231497,2022,645000,'Elaboration du rapport de la conception détaillée','','',1,'','',0,NULL),(3865,17,19,6,'Réalisation des travaux d’infrastructures de génie civil, électriques, hydrauliques et électromécaniques dans le cadre du Projet de Renforcement du système d\'alimentation en eau potable dans les départements du Couffo et du Plateau',NULL,'25',429923,2022,0,'Néant','','Retard dans la finalisation des études APD qui induit le décalage des calendriers initiaux de lancement des appels d’offres',0,'Processus de sélection de l\'entreprise devant réaliser les travaux en cours','',0,NULL),(3866,17,19,6,'Contrôle et surveillance des travaux dans le cadre du Projet d\'alimentation en eau de la zone économique spéciale de glo-djigbé',NULL,'70',13356,2022,13356,'Elaboration et validation des rapports d’avancement des deux premiers trimestres','','',1,'','',0,NULL),(3867,17,19,6,'Poursuite et achèvement des études hydrogéologiques, géophysiques, APS, APD et EIES dans le cadre du Projet d\'alimentation en eau potable des villes de Savalou, Bassila, Bantè, Ouèssè et environs à partir des eaux de surface (PAEPVILLES SBBO)',NULL,'58',71033,2022,71033,'Réception et validation des rapports des études hydrogéologique & géophysique et APS','','Retard dans la finalisation des études APD qui induit le décalage des calendriers initiaux de lancement des appels d’offres',1,'','',0,NULL),(3868,17,19,6,'Contrôle et surveillance des travaux d\'infrastructures dans le cadre du Projet d\'alimentation en eau potable des villes de Savalou, Bassila, Bantè, Ouèssè et environs à partir des eaux de surface (PAEPVILLES SBBO)',NULL,NULL,47783,2022,47783,'Néant','','Retard dans la finalisation des études APD qui induit le décalage des calendriers initiaux de lancement des appels d’offres',0,'','',0,NULL),(3869,17,19,6,'Réalisation des travaux d\'infrastructures : Exécution des forages d\'exploitation dans le cadre du Projet d\'alimentation en eau potable des villes de Savalou, Bassila, Bantè, Ouèssè et environs à partir des eaux de surface (PAEPVILLES SBBO)',NULL,'35',28413,2022,28413,'Sélection en cours de l’entreprise devant réaliser les travaux pour les villes de Savalou et Bantè','','Retard dans la finalisation des études APD qui induit le décalage des calendriers initiaux de lancement des appels d’offres',0,'','',0,NULL),(3870,17,19,6,'Réalisation des travaux d\'infrastructures : Exécution des travaux de génie civil, de pose des équipements électromécaniques et électriques, de pose de conduites d\'adduction et de distribution dans le cadre du Projet d\'alimentation en eau potable des villes de Savalou, Bassila, Bantè, Ouèssè et environs à partir des eaux de surface (PAEPVILLES SBBO)',NULL,NULL,2983982,2022,2983982,'Néant','','Retard dans la finalisation des études APD qui induit le décalage des calendriers initiaux de lancement des appels d’offres',0,'','',0,NULL),(3871,17,19,6,'Exécution des travaux d\'infrastructures : Fournitures et pose des conduites d\'adduction et de distribution dans le cadre du Projet d\'alimentation en eau potable des villes de Savalou, Bassila, Bantè, Ouèssè et environs à partir des eaux de surface (PAEPVILLES SBBO)',NULL,NULL,930080,2022,930080,'Néant','','Retard dans la finalisation des études APD qui induit le décalage des calendriers initiaux de lancement des appels d’offres',0,'','',0,NULL),(3872,17,19,6,'Poursuite et achèvement des études hydrogéologiques, géophysiques, APS, APD et EIES dans le cadre du Projet de renforcement des systèmes d\'alimentation en eau potable des villes de Banikoara, Bembèrèkè, Nikki et leurs environs (PRSSAEP VILLES BBN)',NULL,'40',27582,2022,27582,'Réception et validation des rapports des études hydrogéologique & géophysique et APS','','Retard dans la finalisation des études APD qui induit le décalage des calendriers initiaux de lancement des appels d’offres',1,'','',0,NULL),(3873,17,19,6,'Réalisation des travaux d\'infrastructures : Exécution des forages d\'exploitation dans le cadre du Projet de renforcement des systèmes d\'alimentation en eau potable des villes de Banikoara, Bembèrèkè, Nikki et leurs environs (PRSSAEP VILLES BBN)',NULL,'15',350000,2022,350000,'Sélection en cours de l’entreprise devant réaliser les travaux pour les villes de Banikoara et Bembérékè','','Retard dans la finalisation des études APD qui induit le décalage des calendriers initiaux de lancement des appels d’offres',0,'','',0,NULL),(3874,17,19,6,'Réalisation des travaux d\'infrastructures : Exécution des travaux de génie civil, de pose des équipements électromécaniques et électriques, de pose de conduites d\'adduction et de distribution dans le cadre du Projet de renforcement des systèmes d\'alimentation en eau potable des villes de Banikoara, Bembèrèkè, Nikki et leurs environs (PRSSAEP VILLES BBN)',NULL,NULL,174070,2022,174070,'Sélection de l’entreprise devant réaliser les travaux','','Retard dans la finalisation des études APD qui induit le décalage des calendriers initiaux de lancement des appels d’offres',0,'','',0,NULL),(3875,17,19,6,'Réalisation des travaux dans le cadre du Projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville de Parakou et environs, Phase 2 (PRSAEP PARAKOU PHASE 2)',NULL,'25',3977299,2022,3977299,'Sélection de l\'entreprise devant réaliser les travaux','','Retard dans la sélection de l\'entreprise devant réaliser les travaux',0,'','',0,NULL),(3876,17,19,6,'Contrôle et surveillance des travaux dans le cadre du Projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville de Parakou et environs, Phase 2 (PRSAEP PARAKOU PHASE 2)',NULL,'25',23300,2022,23300,'Sélection de l\'entreprise devant faire le contrôle','','Retard dans la sélection de l\'entreprise faire le contrôle',0,'','',0,NULL),(3877,17,19,6,'Poursuite et achèvement des études hydrogéologiques, géophysiques, APS, APD et EIES dans le cadre du Projet d\'alimentation en eau potable des infrastructures touristiques de la ville de Ouidah',NULL,'100',0,2022,0,'Achèvement de la réalisation des études hydrogéologiques, géophysiques, d’APS et d\'APD','','',1,'','',0,NULL),(3878,17,19,6,'Réalisation des travaux d\'infrastructures : Exécution des travaux de génie civil, de pose des équipements électromécaniques et électriques, de pose de conduites d\'adduction et de distribution dans le cadre du Projet d\'alimentation en eau potable des infrastructures touristiques de la ville de Ouidah',NULL,NULL,3071748,2022,3071748,'Néant','','',0,'','',0,NULL),(3879,17,19,6,'Réalisation des travaux d\'infrastructures : Exécution des forages d\'exploitation dans le cadre du Projet de renforcement des systèmes d\'AEP des villes de Lokossa, Athiémé, Houéyogbé, Bopa, Comé, Grand-Popo, Klouékanmey, Toviklin, Lalo et leurs environs (PRSAEP Villes Mono-Couffo)',NULL,'20',1350000,2022,1350000,'Néant','','',0,'','',0,NULL),(3880,17,19,6,'Réalisation des travaux d\'infrastructures : Exécution des forages d\'exploitation dans le cadre du Projet d\'alimentation en eau potable des villes de Karimama, Kalalé, Cobly, Gogounou, Oulnhi, Kpomassè et Zè (7 villes non couvertes)',NULL,'20',1050000,2022,1050000,'Néant','','',0,'','',0,NULL),(3881,17,19,6,'Réalisation des travaux d\'infrastructures : Exécution des forages d\'exploitation dans le cadre du Projet de renforcement des systèmes d\'AEP des localités de Kérou, Kouandé, Matéri, Pehunco, Toucoutouna, Ouaké, Copargo, Natitingou et leurs environs (PRSAEP LOCALITES Atacora-Donga)',NULL,'20',700000,2022,700000,'Néant','','',0,'','',0,NULL),(3882,17,19,6,'Réalisation des travaux d\'infrastructures : Exécution des forages d\'exploitation dans le cadre du Projet de renforcement des systèmes\nd\'alimentation en eau potable des villes d\'Allada, Glo-Djigbé, Ouidah, So-Ava, Toffo, Tori- Bosslto, Adjohoun, Bonou, Dangbo, Akpro-Missérété, Avrankou, Ifangni, Pobè, Adja-Ouèrè, Kétou, Kandi, Malanville, Ségbana, N\'Dali, Pèrèrè, Sinendé et leurs environs (PRSEAP DES VILLES)',NULL,'20',1300000,2022,1300000,'Néant','','',0,'','',0,NULL),(3883,17,19,6,'Réalisation des travaux d\'infrastructures : Exécution des travaux de génie civil,  de pose de conduites d\'adduction et de distribution de 27 km, de contruction d\'un château de 1000 m3 dans le cadre du Projet de Renforcement du système d\'alimentation en eau potable de la ville d\'Abomey-Calavi et ses environs, Phase III',NULL,'70',500000,2022,500000,'Sélection de l\'entreprise devant réaliser les travaux','','',0,'','',0,NULL),(3884,20,19,6,'Poursuite du suivi de la mise en exploitation de la station de traitement de boues de vidange (STBV) à Abomey-Calavi',NULL,'80',401147,2022,45162,'Achèvement de la phase de mise en exploitation de la station','','',1,'','',0,NULL),(3885,43,19,6,'Réhabilitation du barrage de Dékandji',NULL,'10',106000,2022,68779,'Néant','','Retard dans la sélection de l\'entreprise devant réaliser les travaux',0,'','',0,NULL),(3886,43,19,6,'Travaux d\'aménagement et de valorisation de la première tranche de 45 sites de forages artésiens (sur les 100 sites prévus)',NULL,'5',744807,2022,161392,'Néant','','Retard dans la sélection de l\'entreprise devant réaliser les travaux',0,'','',0,NULL),(3887,43,19,6,'Poursuite des études techniques et contrôle des travaux de réhabilitation du barrage de Dékandji',NULL,'5',10000,2022,0,'Réalisation des études géotechniques','','',0,'','',0,NULL),(3888,43,19,6,'Poursuite des études techniques et contrôle des travaux d\'aménagement et de valorisation de  la première tranche de 45  forages artésiens sur les 100',NULL,'75',10063,2022,0,'Sélection de l\'entreprise devant réaliser les études et le contrôle','','',0,'','',0,NULL),(3889,43,19,6,'Poursuite des travaux d\'aménagement du périmètre irrigué en aval du barrage de SEPOUNGA et réhabilitation du déversoir du barrage de nikki',NULL,'15',200000,2022,0,'Néant','','',0,'','',0,NULL),(3890,43,19,6,'Poursuite de la construction des travaux de barrages et d\'aménagements des périmètres irrigués sites de KANDI ET NIKKI (lot1) dans le cadre du projet PDISSA',NULL,'95',1136431,2022,194239,'Poursuite de la construction des travaux de barrages et d\'aménagements des périmètres irrigués sites de KANDI ET NIKKI (lot1) dans le cadre du projet PDISSA','','Non reprise des travaux par le groupement d’entreprises GESEB Sarl/SIDES-Parakou du Lot1 pour cause du non décru du fleuve Mékrou',1,'','',0,NULL),(3891,43,19,6,'Poursuite des travaux de construction des barrages et d\'aménagements des périmètres irrigués à PEHUNCO et à  KEROU (lot2) dans le cadre du projet PDISSA',NULL,'100',1927337,2022,0,'Poursuite des travaux de construction des barrages et d\'aménagements des périmètres irrigués à PEHUNCO et à  KEROU (lot2) dans le cadre du projet PDISSA','','',1,'','',0,NULL),(3892,43,19,6,'Poursuite des travaux d\'actualisation des études de réhabilitation de cinq barrages (pastoral et hydro agricole), de construction de barrages à but multiple avec aménagement de Périmètre Irrigué (PI) en aval et d\'aménagement de bas-fonds dans le cadre du projet PIDACC',NULL,'12',401656,2022,0,'Néant','','',0,'','',0,NULL),(3893,43,19,6,'Recrutement des entreprises pour la construction/réhabilitaion des infrastructures à but multiple dans le cadre du projet PIDACC',NULL,'39',262000,2022,0,'Recrutement de l\'entreprise devant réaliser les travaux de construction/réhabilitaion des infrastructures à but multiple','','Retard dans la passation du marché',1,'','',0,NULL),(3894,44,19,6,'Contribution statutaire du Bénin au budget de fonctionnement de l\'ABM',NULL,'100',135000,2022,383181,'Paiement de la contribution du Bénin au budget de fonctionnement de l\'ABM','','',1,'','',0,NULL),(3895,44,19,6,'Contribution statutaire du Bénin à l\'ABV',NULL,'100',40000,2022,120525,'Paiement de la contribution du Bénin au budget de fonctionnement de l\'ABV','','',1,'','',0,NULL),(3896,44,19,6,'Contribution statutaire du Bénin au fonctionnement et à la construction du siège de l\'ABN',NULL,'100',215000,2022,215000,'Paiement de la contribution du Bénin au budget de fonctionnement de l\'ABN','','',1,'','',0,NULL),(3897,44,19,6,'Contribution statutaire du Bénin au fonctionnement  de l\'AMCOW',NULL,'100',72500,2022,72500,'Paiement de la contribution du Bénin au budget de fonctionnement de l\'AMCOW','','',1,'','',0,NULL),(3898,44,19,6,'Tenue des sessions du GSEA, gestion 2022',NULL,'60',2500,2022,0,'Tenue des sessions du GSEA, gestion 2023','','',1,'','',0,NULL),(3899,44,19,6,'Organisation des sessions de la Commission Interministérielle de l\'Eau (CIE) et du Conseil National de l\'Eau (CNE)',NULL,'100',10000,2022,0,'Organisation des sessions de la Commission Interministérielle de l\'Eau (CIE) et du Conseil National de l\'Eau (CNE)','','',1,'','',0,NULL),(3900,44,19,6,'Mise en place de la police de l\'eau et élaboration de son manuel de procédure',NULL,'100',10000,2022,0,'Mise en place de la police de l\'eau et élaboration de son manuel de procédure','','',1,'','',0,NULL),(3901,44,19,6,'Organisation des sessions du CBO et renforcement des capacités des membres',NULL,'100',14000,2022,0,'Organisation des sessions du CBO et renforcement des capacités des membres','','',1,'','',0,NULL),(3902,45,19,6,'Entretien des stations hydrométriques et relevé quotidien  des données limnimétriques sur le réseau national (lecteurs d\'échelles)',NULL,'68',20000,2022,159555,'Entretien des stations hydrométriques et relevé quotidien  des données limnimétriques sur le réseau national (lecteurs d\'échelles)','','',1,'','',0,NULL),(3903,45,19,6,'Collecte de données et entretien du réseau piézométrique (Suivi des eaux souterraines)',NULL,'85',5000,2022,5000,'Organisation des missions de contrôle de la qualité des ressources en eau (surfaces et souterraines)','','',1,'','',0,NULL),(3904,45,19,6,'Poursuite des études techniques et contrôle des travaux de réalisation de piézomètres (y compris forages profonds dans le bassin de la Pendjari et de Kandi dans le cadre du Projet AIEA): Paiement pour solde',NULL,'100',1926,2022,0,'Réception des travaux','','',1,'','',0,NULL),(3905,45,19,6,'Acquisition et installation des  enregistreurs automatiques pour le suivi des ressources en eau (hydrométriques et piézométriques)',NULL,'35',20000,2022,0,'Sélection de l\'entreprise devant fournir le matériel','','Non retour à la PRMP du contrat envoyé pour enregistrement',0,'','',0,NULL),(3906,45,19,6,'Réhabilitation des piézomètres et stations hydrométriques',NULL,'40',9985,2022,0,'Démarrage des travaux de réhabilitation des piézomètres et stations hydrométriques','','',0,'','',0,NULL),(3907,45,19,6,'Poursuite des travaux de réalisation et de réhabilitation de piézomètres du réseau national (y compis forages profonds dans le Bassin de la Pendjari et Kandi dans le cadre du projet AIEA) (réception définitive)',NULL,'100',44394,2022,0,'Réception définitive effectuée','','',1,'','',0,NULL),(3908,45,19,6,'Campagne géophysique pour l’amélioration de la connaissance des eaux souterraines (valorisation des équipements géophysiques)',NULL,'100',10000,2022,10000,'Campagne géophysique pour l’amélioration de la connaissance des eaux souterraines (valorisation des équipements géophysiques)','','',1,'','',0,NULL),(3909,45,19,6,'Renforcement des capacités des lecteurs d\'échelles hydrométriques',NULL,'15',15000,2022,0,'Néant','','',0,'','',0,NULL),(3910,45,19,6,'Renforcement de capacités des agents du service des ressources en eau sur les outils SIG',NULL,'100',5000,2022,5000,'organisation d\'une formation au profit des cadres du SREPR sur les outils SIG','','',1,'','',0,NULL),(3911,45,19,6,'Densification du réseau piézométrique et hydrométrique (acquisition et installation des enreigstreurs, de péizomètres, hydrométres..)',NULL,'30',50000,2022,0,'Néant','','',0,'','',0,NULL),(3912,45,19,6,'Suivi du réseau hydrométrique (collecte des données et campagne de jaugeage)',NULL,'100',10000,2022,10000,'Organisation des missions de suivi du réseau hydrométrique (collecte des données et campagne de jaugeage)','','',1,'','',0,NULL),(3913,124,23,9,'Réalisation de la connectivité de sites administratifs via satellite',NULL,'55',100000,2022,0,'Réalisation des surveys sur site','Infrastructures prévues pour être déployées sur des sites administratifs des zones non couvertes par la connectivité pour les services à toute la population sans discrimination','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3914,124,23,9,'Réalisation de la connectivité des Agences Territoriales de Développement Agricole (ATDA)  et des Centres de Services Agricoles (CSA)',NULL,NULL,272730,2022,0,'Néant','Paysans, Groupements locaux de femmes','',0,'','',0,NULL),(3915,124,23,9,'Déploiement des infrastructures numériques pour l\'extension de la couverture y compris dans les zones frontalières',NULL,NULL,1896782,2022,0,'Néant','Populations rurales éloignées','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3916,124,23,9,'Couverture en téléphonie mobile et connexion HD des infrastructure hotelières et administratives du Parc National de la Pendjari',NULL,NULL,500000,2022,0,'Néant','Communautés locales, travailleurs locaux','',0,'','',0,NULL),(3917,125,23,9,'Poursuite de la mise en place  du système national de PKI',NULL,'90',2485698,2022,0,'- Poursuite du déploiement de la PKI MRTD et Eservice au DCN\n- Réception technique de la PKI au Datacenter national (DCN)','Personnes à faible revenu, Personnes handicapés','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3918,125,23,9,'Evolutions et renforcement du Portail National des Services',NULL,'60',105000,2022,0,'- Acquisition de module de prise de RDV\n- Contrôle qualite sur le portail des eServices\n- Maintenance évolutive du framework','Populations rurales éloignées, Personnes à faible revenu','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3919,125,23,9,'Renouvellement des licences Microsoft au profit des ministères et agences de la présidence',NULL,'100',270000,2022,270000,'- Acquisition de 1000 Licences Office 365 E3\n- Acquisition de 1050 Licences Microsoft Apps for Enterprise\n- Réalisation de l\'audit des plateformes Exchange et SCCM','Mise à disposition aussi des structures déconcentrées des licences; ce qui facilite les services administratifs sur tout le territoire national au profit des populations','',1,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3920,125,23,9,'Poursuite de la mise en place du Centre national de Numérisation (phase pilote)',NULL,'5',60200,2022,0,'Néant','','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3921,125,23,9,'Acquisition et implementation d\'équipements complémentaires pour GED/GEC dans le cadre des ministères (y compris la replication et les équipements  secours)',NULL,NULL,104800,2022,0,'Néant','','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3922,125,23,9,'Généralisation de la GED/GEC/SAE aux autres ministères',NULL,NULL,218157,2022,0,'- Industrialisation du déployement de la GED/GEC\n- Déploiement de 11 instances GEC','','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3923,125,23,9,'Mise en place du e-Vote',NULL,'100',200000,2022,200000,'- Déploiement de la solution\n- Réception de la solution\n- Déploiement du module de notification SMS dans la solution e-vote\n- Réception du module de notification\n- Réception des équipements techniques entrant dans la mise en place de l\'environnement de simple disponibilité\n- Installation des équipements techniques entrant dans la mise en place de l\'environnement de simple disponibilité','Grâce à ce mécanisme, toute la population y compris les populations rurales éloignées peuvent participer au vote sans discrimination','',1,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3924,125,23,9,'Mise en œuvre de la phase 2 du cyberrange : Phase d\'autonomisation',NULL,'100',95000,2022,95000,'- Acquisition de la licence perpétuelle\n- Formation des formateurs','','',1,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3925,125,23,9,'Poursuite de la mise en place du portail national des services publics en ligne: Contrat eGA',NULL,'35',58906,2022,0,'- Acquisition et implémentation d\'équipements complémentaires de la plateforme eRésultats\n- Mission de formation et de transfert de compétence entre le Bénin et l\'Estonie (contrat eGA','Achevée, l\'Infrastructure renforcée sera au bénéfice de toute la population sans discrimination','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3926,125,23,9,'Mise en oeuvre PoC adressage numérique',NULL,'5',38000,2022,0,'Mise en œuvre procédure de passation de marché','Achevé, l\'adressage numérique sera au service de toute la population sans discrimination','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3927,125,23,9,'Mise en place d\'un PoC sur la dématérialisation des services communaux',NULL,'5',50000,2022,0,'Mise en œuvre procédure de passation de marché','Populations rurales éloignées, Personnes à faible revenu','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3928,126,23,9,'Mise en place de l\'outil de télégestion du réseau de la TNT (CNE) en mode MIROIR avec TDF',NULL,'100',66555,2022,66555,'- Mise en place d\'une ligne capa entre CNE (Calavi et NOC (Romaiville)\n- Acquisition de la licence outil NMS\n- Contrat de support Outil NMS \n- Activation du NOC distant','L\'Infrastructure TNT renforcée sera au bénéfice de toute la population sans discrimination','',1,'','Gestion par la SBIR sous supervision MND',0,NULL),(3929,126,23,9,'Mise en place capacité internet en configuration normale + secours',NULL,'100',18000,2022,18000,'- Installation et l’activation d’une connexion internet par fibre optique point multipoint (FTTh) de capacité 100Mbps asymétrique\n- Mise en place d\'une liaison internet de capacité 50Mbps partagé','L\'Infrastructure TNT renforcée sera au bénéfice de toute la population sans discrimination','',1,'','Gestion par la SBIR sous supervision MND',0,NULL),(3930,126,23,9,'Sécurisation du réseau de collecte (transport des éditeurs par fibre optique)',NULL,'100',10000,2022,10000,'Transport des éditeurs par fibre optique','L\'Infrastructure TNT renforcée sera au bénéfice de toute la population sans discrimination','',1,'','Gestion par la SBIR sous supervision MND',0,NULL),(3931,126,23,9,'Acquistion et installation de l\'infrastructure de collecte pour Agric TV et E-télé',NULL,'25',80000,2022,0,'Néant','','',0,'','',0,NULL),(3932,126,23,9,'Réhabilitation des sites de diffusion (phase 2)',NULL,'5',950000,2022,0,'Néant','','',0,'','Gestion par la SBIR sous supervision MND',0,NULL),(3933,126,23,9,'Acquisition des appareils de mesure et pièces de rechange pour le réseau  TNT',NULL,'100',300000,2022,300000,'livraison et réception des appareils de mesure et pièces de rechange pour le réseau  TNT','L\'Infrastructure TNT renforcée sera au bénéfice de toute la population sans discrimination','',1,'','Gestion par la SBIR sous supervision MND',0,NULL),(3934,126,23,9,'Acquisition des  kits TNT',NULL,NULL,900000,2022,0,'Néant','','',0,'','Gestion par la SBIR sous supervision MND',0,NULL),(3935,126,23,9,'Mise en place de la station de montée par satélite en bande C',NULL,'10',1250000,2022,0,'Néant','','',0,'','Gestion par la SBIR sous supervision MND',0,NULL),(3936,127,23,9,'Finalisation des activités de la phase 1 du Réseau Béninois d\'Education et de Recherche et d\'Education (RBER)',NULL,NULL,57000,2022,0,'Néant','','',0,'','Gestion par la SBIR sous supervision MND',0,NULL),(3937,127,23,9,'Exploitation du RBER',NULL,NULL,276000,2022,0,'Néant','','',0,'','Gestion par la SBIR sous supervision MND',0,NULL),(3938,127,23,9,'Réalisation de l\'extension du RBER (Phase 2)',NULL,'20',239000,2022,0,'Néant','','',0,'','Gestion par la SBIR sous supervision MND',0,NULL),(3939,128,23,9,'Poursuite de la mise en œuvre  du contrat 2021 N° relatif à la l\'Installation de salles numériques adaptées aux personnes en situation de handicap visuel',NULL,NULL,44776,2022,0,'Néant','','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3940,128,23,9,'Pousuite de la mise en œuvre  du contrat 2021 N° relatif à l\'installation de salles de classes numériques connectées à internet et autonomes en énergie électrique dans l\'enseignement supérieur',NULL,NULL,143000,2022,0,'Néant','','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3941,128,23,9,'Installation de 24 salles de classe numériques connectées à internet et autonomes en énergie électrique dans les établissements d\'enseignement secondaire',NULL,NULL,1560000,2022,0,'Néant','','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3942,128,23,9,'Mise en place de Points Numériques Communautaires dans les chefs-lieux de 30 communes restantes',NULL,NULL,750000,2022,0,'Néant','','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3943,128,23,9,'Déploiement du projet pilote - Case Numérique',NULL,NULL,20000,2022,0,'Néant','','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3944,128,23,9,'Extension du déploiement des cases numériques',NULL,NULL,160000,2022,0,'Néant','','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3945,129,23,9,'Appui à la coordination des actions de la mise en place de la PNPE',NULL,NULL,124710,2022,0,'Néant','','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3946,129,23,9,'Renouvellement location Cloud pour la PNPE',NULL,NULL,82000,2022,0,'Néant','','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3947,129,23,9,'Maintenance SmartVista (PNPE)',NULL,NULL,105000,2022,0,'Néant','','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3948,129,23,9,'Maintenance Oracle, HSM (PNPE)',NULL,NULL,80000,2022,0,'Néant','','',0,'','Gestion par l\'ASIN sous supervision MND',0,NULL),(3949,181,23,16,'Elaboration des textes d\'application sur la radiodiffusion numérique',NULL,'15',35000,2022,0,'Néant','','',0,'','',0,NULL),(3950,48,12,4,'Programme Spécial de couverture des besoins en infrastructures et équipement des UNB',NULL,NULL,4533220,2022,68820,'Réception définitive des travaux de la construction du siège de la Chaire Internationale de Physiques, de Mathématiques et Applications (CIPMA) à l’UAC  ;\nAcquisition et réception de matériels informatiques au profit de l’UAC ;\nRéception définitive de s travaux de la construction de la clôture des résidences de Parakou','Construction qui prend en compte le genre et l\'accessibilité aux handicapés moteurs','Les procédures de passation de marchés ont été suspendues à l\'ACISE du 01/01 au 08/06/2022. La mise en œuvre du projet est subordonnée aux résultats de deux (02) lots d\'études qui seront disponibles en 2023 :  l\'étude d\'identification et de programmation des infrastructures des quatre (04) universités du Bénin et les études architecturales et techniques des bâtiments prioritaires de la FAST, de l\'IFRI, des Centres Universitaires de Idigny, Awaï et de Dassa',0,'','',0,NULL),(3951,48,12,4,'Projet de Renforcement des Infrastructures Sociales',NULL,'92',1636740,2022,481700,'Achèvement des travaux de Génie Civil pour le  compte de l’IMSP Dangbo : trois (03) bâtiments Villa de type F2 ; trois (03) bâtiments Villa de type F3 ; deux (02) bâtiments Villa de type F4 ; Un (01) immeuble Bloc Pédagogique ; un (01) bâtiment Buanderie ; un (01) bâtiment Résidence Etudiants-Chercheurs ; un (01) château d\'eau sont construits ;\n\nPoursuite des travaux de Voirie et Réseaux Divers et raccordements électriques et installation du Transformateur,','Construction qui prend en compte le genre et l\'accessibilité aux handicapés moteurs','Les travaux de génie civil sont réceptionnés partiellement en novembre 2022.  La réception provisoire des travaux (marché de base et avenant) sera prononcée à fin Avril 2023. En ce qui concerne les mobiliers et équipements, Il faut faire remarquer que le délai d’acquisition nécessite au moins sept (07) mois sans tenir compte des contraintes liés à la fabrication et au transport des équipements en raison de la guerre en Ukraine.',1,'','',0,NULL),(3952,48,12,4,'Projet de construction et d\'équipement des nouveaux centres universitaires (PCENCU)',NULL,'84.03',2694420,2022,252350,'Achèvement et réception provisoire des travaux de génie civil de l\'ENSET-LOKOSSA : 	1 bloc pédagogique, deux blocs pédagogiques, une bibliothèque, Six ateliers, VRD, Guérite, Un local transformateur sont construits ;\nRéception définitive des travaux de construction d\'un bloc pédagogique de type R+1  sur le site de Sakété,','Construction qui prend en compte le genre et l\'accessibilité aux handicapés moteurs','Les contrats d’acquisition de mobiliers, équipements, machines et matériels roulants ont été approuvés entre octobre 2022 et janvier 2023 et les délais d’exécution variant entre trois (03) à six (06) mois sans tenir compte des contraintes liés à la fabrication et le transport des équipements en raison de la guerre en Ukraine. Ce volet sera totalement bouclé avant la prochaine rentrée académique.',1,'','',0,NULL),(3953,48,12,4,'Projet d\'Appui à l\'UNA et à l\'UNSTIM (PAUU)',NULL,'7',2638840,2022,9940,'Contrat du groupement d’entreprises pour UNSTIM signé ;\nRemise de site faite et démarrage des travaux préparatoires par le groupement d’entreprises CMM-SEQUENCE ;\nEchanges en cours pour le changement du site de l’UNA ;\nOrdre de service de démarrage délivré au cabinet prestataire pour le démarrage des travaux de mise en place d’un système informatisé de suivi-évaluation des projets/programmes du MESRS,','Construction qui prend en compte le genre et l\'accessibilité aux handicapés moteurs','Les difficultés et contraintes qui ont entravé l’évolution du projet sont :  la suspension pendant 6 mois de toutes les procédures de passation de marché à l\'ACISE, le long délai du processus de la passation de marchés ayant conduit à l’attribution du marché des travaux de l\'UNSTIM au groupement d’entreprises CMM/SEQUENCE, le changement du site initial du projet l\'UNA qui s\'est avéré non constructible.',0,'','',0,NULL),(3954,112,12,9,'Cité Internationale  de l’Innovation et du Savoir (CIIS)',NULL,'45',6500000,2022,2671980,'30 apprenants en présentiel en provenance de 9 pays et 31 apprenants en ligne ont suivi le programme de l’université d’été sur les matériaux innovants écologiques et durables organisé avec Sorbonne Université ;\r\n\r\nLancement du programme de formation continue en intelligence artificielle organisé avec Sorbonne Université, avec une première cohorte de 13 apprenants ;\r\nDémarrage du Centre de langues de Sèmè City avec 218 apprenants formés en anglais en 2022 ;\r\n\r\n	Démarrage des formations de l’Ecole des Métiers du Numérique, avec 36 apprenants en 2022 ;\r\n\r\n	Lancement de African Cities Lab, la plateforme de MOOC (formations en ligne) sur les thématiques des villes africaines, en partenariat avec l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) : 508 participants au 2 premiers webinaires ;\r\n\r\n	Lancement du projet Formation professionnelle, Entrepreneuriat et Emploi (FP2E) en collaboration avec l’ADET et sur financement de la Banque mondiale à hauteur de 60 millions USD pour le volet entrepreneuriat mis en œuvre par Sèmè City ;\r\n\r\n	Lancement du projet DIGIBOOST financé par ENABEL pour l’appui au renforcement de l’écosystème de l’économie numérique au Bénin ;\r\n\r\n	Réalisation des études de planification urbaine du site principal de 336 hectares à Ouidah ;\r\n\r\n	Processus en cours pour réaliser les études architecturales, finaliser la viabilisation du site et démarrer la construction des premiers bâtiments du campus à Ouidah.\r\n	320 étudiants inscrits dans les programmes  de Epitech Bénin et 35 diplômés en 2022 ;\r\n\r\n	141 étudiants inscrits dans les programmes de Bachelor Design Numérique, Design Graphique et Design d’Espace de Africa Design School, (école portée par l’Ecole de Design Nantes Atlantique) et 14 diplômés en','Activités menées sans distinction de sexe  et d\'appartenance',NULL,1,NULL,'C\'est un projet phare du PAG 2021-2026',1,NULL),(3955,52,12,4,'Projet des Centres d’Excellence d’Afrique pour l’Impact sur le développement (ACE- IMPACT)','A1335','66.6',1500000,2022,1345570,'Composante1 : Centre d’Excellence d’Afrique en Sciences Mathématiques, Informatique et Applications (CEA-SMIA) de Dangbo : recrutement d\'étudiants avec un accent sur le genre et la régionalisation, Accréditations nationales de 3 offres de formation par le CPUAQ ; plus de 40 missions d\'enseignement et d\'encadrement ont eu lieu dans le centre ; Participation à des rencontres scientifiques à l’étranger ; Organisation des écoles de conférences scientifiques et technologiques \nComposante 2 : Centre d’Excellence d’Afrique pour l’Eau et l’Assainissement (C2EA) : Recrutement d\'étudiants avec un accent sur le genre et la régionalisation; 55 publications de qualité dans les revues internationales ; Accréditations nationales de 4 nouvelles offres de formation et 8 anciennes offres actualisées par le CPUAQ ; Organisation de 12 missions d\'enseignement et d\'encadrement dans le centre.\nComposante 3 : College of Engineering en Energie, Infrastructures de transport et Environnement (CoE-EIE) : Recrutement d\'étudiants avec un accent sur le genre et la régionalisation, Accréditations nationales de 6 nouvelles offres de formation par le CPUAQ., Acquisition de matériels informatiques au profit de la cellule d’assurance qualité et des membres de l’équipe du projet COE.EIE/EPAC ; Acquisition d’un véhicule utilitaire de type 4x4 pour les sorties pédagogiques au profit du COE-EIE ; Acquisition d’un minibus climatisé de 30 places pour les sorties pédagogiques au profit du COE-EIE','Un accent particulier est mis sur le genre et personne n\'est laissé de coté','',1,'','',0,NULL),(3956,49,12,4,'Appui au recrutement des Assistants Aspirants au métier d’enseignant du supérieur au profit des UPB',NULL,NULL,22000,2022,0,'RAS','RAS','',0,'','',0,NULL),(3957,51,12,4,'Acquisition de consommables et réactifs  au profit des laboratoires',NULL,'100',19500,2022,19500,'Acquisition de consommables et réactifs  au profit des laboratoires','','',1,'','',0,NULL),(3958,51,12,4,'Optimisation de la plateforme de gestion des inscription (évaluation, mise à jour,conception;)',NULL,'100',13500,2022,13500,'Amélioration de la base OKAPI d\'inscription, ce qui  permet un gain de temps pendant les inscriptions','Tout le monde profite de ce service','',1,'','',0,NULL),(3959,51,12,4,'Renforcement de la connexion internet sur les campus de l\'UAC',NULL,'100',28050,2022,28050,'Amélioration de la qualité et du débit de la connexion internet','Tout le monde profite de ce service','',1,'','',0,NULL),(3960,51,12,4,'Equipement des blocs pédagogiques, laboratoires et bibliothèques de l\'UNSTIM',NULL,'25',64389,2022,4987,'Acquisition de matériels de laboratoires','RAS','',0,'','',0,NULL),(3961,51,12,4,'Mise à disposition des apprenants de l\'internet en appui à la formation',NULL,'100',3075,2022,4297,'Abonement à la connexion internet','Tout le monde profite de ce service','',1,'','',0,NULL),(3962,52,12,4,'CENTRE UNIVERSITAIRE D\'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL',NULL,'55.75',1000000,2022,339584,'Recrutement d\'un Cabinet pour le recrutement du personnel  des IUEPs et CUEP;\nFormation des formateurs ;\nValidation des divers curricula .\nDynamisation de la bibliothèque en ligne;\nAcquisition d\'intrants et de semences au profit des IUEPs\nTravaux de raccordement en fibre optique des IUEP ;\nEquipement et outils de laboratoire et d\'ateliers pour les IUEP','Personne n\'est laissé de côté','',1,'','',0,NULL),(3963,108,12,9,'Renforcement des capacités du personnel de la recherche et des détenteurs de savoirs et savoir-faire endogènes',NULL,'100',4000,2022,4000,'Renforcement des capacités du personnel de l\'ABeVRIT','Personne n\'est laissé de côté','',1,'','',0,NULL),(3964,108,12,9,'Renforcement des capacités du personnel de la recherche et des détenteurs de savoirs et savoir-faire endogènes',NULL,'100',11750,2022,5700,'Renforcements de capacités du personnel du CBRSI','Personne n\'est laissé de côté','',1,'','',0,NULL),(3965,108,12,9,'Renforcement des capacités du personnel de la recherche et des détenteurs de savoirs et savoir-faire endogènes',NULL,'95.94',3610,2022,3445,'Renforcement des capacités du personnel du FNRSIT','Personne n\'est laissé de côté','',1,'','',0,NULL),(3966,109,12,9,'Recrutement des chercheurs au profit des laboratoires et centres de recherche',NULL,NULL,0,2022,0,'Recrutement des chercheurs au profit des laboratoires et centres de recherche','RAS','',0,'','',0,NULL),(3967,110,12,9,'Elaboration et édition de la revue des cahiers du CBRSI, des actes du CBRSI et du rapport d\'activité du CBRSI',NULL,'60',8000,2022,3500,'Elaboration et édition de la revue des cahiers du CBRSI, des actes du CBRSI et du rapport d\'activité du CBRSI','RAS','',1,'','',0,NULL),(3968,110,12,9,'Organisation des journées de la Science, Technologie et Innovation',NULL,'100',2841,2022,2350,'2 journées organisées et une mission dans les écoles doctorales a été effectuée','Personne n\'est laissé de côté','',1,'','',0,NULL),(3969,111,12,9,'Recrutement d\'un bureau d\'études\narchitecturales et techniques des\ntravaux de construction des\ninfrastructures de l\'Agence béninoise\nde la Recherche et de l\'Innovation\n(ABRI)',NULL,NULL,0,2022,0,'RAS','RAS','',0,'','',0,NULL),(3970,15,13,4,'Démarrage, poursuite et/ou achèvement des travaux de construction d\'infrastructures scolaires et administratives du PTA 2021',NULL,NULL,587000,2022,0,'Néant','Prise en compte de rampe dans la construction facilitant l\'accès aux personnes à besoin spécifique avec des blocs de latrines séparés (filles et garçons)','Dépassement du délai de recrutement des entreprises dû à la durée de traitement et d’avis des organes de contrôle',0,'','',0,NULL),(3971,15,13,4,'Construction et équipement des modules salles de classe et des blocs de latrines',NULL,'25',3655000,2022,155135,'- Réception provisoire d\'un Module de 4 salles de classe et de 2 blocs de latrines à 4 cabines du CEG Avagbodji, \n - Réception définitive des travaux de construction de 15 modules de 4 salles de classe et de 30 blocs de latrines dans le département de l\'Ouémé , \n - Contrôles et suivi techniques de chantiers  effectués','Prise en compte de rampe dans la construction facilitant l\'accès aux personnes à besoin spécifique avec des blocs de latrines séparés (filles et garçons)','Défaillance de certaines entreprises : Travaux suspendus sur 6 lots suite à',0,'- Résiliation des contrats des entreprises défaillantes\n- Préparation et Lancement d\'un DAOR en vue de la relance des travaux sur les lots en souffrance','',0,NULL),(3972,28,13,4,'Mise en œuvre de la mesure d’exonération des élèves filles du 1er cycle de l\'ESG des frais d’inscription',NULL,'100',3142617,2022,3142617,'238619 élèves filles sont exonérées des frais de Scolarité','Réforme prenant en compte systématiquement toutes les filles du premier cycle de l\'enseignement secondaire général','',1,'','Réforme',0,NULL),(3973,28,13,4,'Renforcer la protection des élèves : Vulgarisation des textes réprimant le harcèlement sexuel et les violences faites aux filles en milieu scolaire et promouvoir le service social dans les départements',NULL,'100',12000,2022,12000,'Vulgarisation des textes réprimant le harcelement sexuel et les violences faites aux filles en milieu scolaire : Atlantique (596 participants), Littoral (767 participants), Mono (2411participants), Ouémé (1228 participants),  Zou (590 participants), Collines (1335 participants), Atacora (1418 participants), Donga :  (2162 participants), Borgou (840 participants), Alibori (976 participants), Plateau (6005 participants),','Appui psychosocial à l\'endroit des élèves cas sociaux','',1,'Manque de véhicules pour effectuer les missions sur le terrain et insuffisance de moyens financiers pour atteindre toutes les cibles','Activités déconcentrées',0,NULL),(3974,31,13,4,'Fonctionnement des établissements d\'ESG à internat',NULL,'100',251000,2022,251000,'Des fournitures et des vivres ont été achetées pour le bon fonctionnement des établissements d\'ESG à internat.','Prise en compte systématique de toutes les filles internézs','',1,'','Activités phares ou prioritaires',0,NULL),(3975,31,13,4,'Fonctionnement des établissements d\'EFTP',NULL,'100',643669,2022,610263,'42 établissements de l\'EFTP sont dotés de vivres et fournitures pour leur fonctionnement et celui des internats','Prise en compte systématique de tous les lycéens','',1,'','Activités phares ou prioritaires',0,NULL),(3976,33,13,4,'Exécution des Formations initiale et continue des Personnels d\'Encadrement de l\'ESG et de l\'ETFP',NULL,'100',200000,2022,200000,'Finalisation de la formation pour la sortie de ; 260 Conseillers Pédagogiques, 142 gestionnaires des établissements d\'EFTP et 50 inspecteurs du second degré','Formation accessible à toute personne ayant le profil sans distinction de race','',1,'','Subvention facilitant le transfert des  ressources',0,NULL),(3977,35,13,4,'Encadrement pédagogique des enseignants et des établissements de l\'ESG et de l\'ETFP',NULL,'100',235000,2022,234285,'5831 enseignants en situation de classe (1651 FE+ACDPE, 3524 AME et 656 du privé) inspectés dans 2421 établissements (933 publics et 1488 privés) ; 7270 cahiers de textes analysés ; 1203 épreuves examinées.','Tous les enseignants sont susceptible d\'être inspectés','',1,'','Activités phares ou prioritaires',0,NULL),(3978,35,13,4,'Mise en œuvre des programmes de visites de classes et d\'animation pédagogiques des Conseillers Pédagogiques',NULL,'100',80000,2022,79976,'8020 visites de classe, 4114 appuis conseils et 146 animations pédagogiques ont été réalisés par 335 Conseillers pédagogiques','Tout établissement est élligible pour recevoir les visites de classes','',1,'','Activités phares ou prioritaires',0,NULL),(3979,35,13,4,'Organisation des journées pédagogiques nationales de prérentrée scolaire',NULL,'100',70000,2022,69760,'Deux (02) modules d\'animation ont été rédigés relativement aux 2 thèmes choisis pour les journées pédagogiques nationales de prérentrée scolaire tenues les 08 et 09 septembre 2022 avec la participation de 27142 enseignants dont 1990 du privé.','Participation autrorisée à tout enseignant','',1,'','Activités phares ou prioritaires',0,NULL),(3980,48,13,4,'Construction du Lycée Technique de Bohicon (Sodohomè) et réhabilitation du Lycée technique Agricole d\'Ina',NULL,'10',791900,2022,247449,'La remise du site du lot 2 : Construction/réhabilitation du Lycée technique Agricole d\'Ina a été faite le 15 déc 2022. Les travaux ont démarré','Accessible à tous les enfants','Le marché lot1 : Construction du Lycée Technique de Bohicon (Sodohomè) a été attribué mais suite à des dissenssions entre entreprises et groupement attributaire, le marché a été annulé par l\'ARMP le 02/11/2022',0,'','',0,NULL),(3981,48,13,4,'Mise en œuvre de la stratégie nationale de l\'enseignement technique et de la formation professionnelle',NULL,'30',13822839,2022,13822839,'Démarrage de la formation initiale de 635 AME sur le nouveau modèle de LTA.\nSpécialisation de 16 Lycées Techniques Professionnels existants dans un ou deux secteurs économiques prioritaires sur des métiers qui sont en lien avec les différentes écoles des métiers.\nDémarrage des études pour la définition d’une nouvelle gouvernance de l’EFTP avec une forte implication du secteur privé.\n\n.','Offre plus de possibilité d\'accès aux apprenants','Plusieurs études et travaux préliminaires en cours pour la mise en œuvre effective de la SN-EFTP',0,'','',0,NULL),(3982,50,13,4,'Incitation à l\'Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels',NULL,'100',999502,2022,995742,'Les frais de scolarité de 1908 filles inscrites dans les filières industrielles ont été subventionnés à hauteur de 40 000 FCFA par élève\n4820 élèves boursiers des LTA/LTI/EFMS ont perçu leurs bourses','Réforme prenant en compte systématiquement toutes les filles des filières industrielles','',1,'','Réforme',0,NULL),(3983,168,5,13,'Constitution de provision en numéraire pour assistance dans le cadre de la protection des réfugiés',NULL,'100',2000,2022,2000,'Achat de vivres et matériels pour assistance dans le cadre de la protection des réfugiés','','',1,'Appui des PTFs dans la mise en œuvre de cette activité','Programme \"Protection Civile\"',0,NULL),(3984,169,5,13,'Acquisition d’équipements hydrauliques au profit du GNSP',NULL,'100',10000,2022,9855,'Acquisition d’équipements hydrauliques au profit du GNSP','','',1,'','Programme \"Protection Civile\"',0,NULL),(3985,169,5,13,'Acquisition de matériels d’immobilisation des victimes au profit du GNSP',NULL,'100',8000,2022,7925,'Acquisition de matériels d’immobilisation des victimes au profit du GNSP','','',1,'','Programme \"Protection Civile\"',0,NULL),(3986,169,5,13,'Acquisition de Kit de désincarcération des victimes',NULL,'10',20000,2022,0,'Non exécutée','','',0,'','Programme \"Protection Civile\"',0,NULL),(3987,169,5,13,'Acquisition de tenues SP F1 et accessoires au profit du GNSP',NULL,'100',40000,2022,39327,'Acquisition de tenues SP F1 et accessoires au profit du GNSP','','',1,'','Programme \"Protection Civile\"',0,NULL),(3988,170,5,13,'Organisation des missions de sensibilisation pour la réduction des risques et catastrophes (ANPC)',NULL,'100',8747,2022,8747,'Tenue des sessions de terrain avec les acteurs pour la RRC','','',1,'','Programme \"Protection Civile\"',0,NULL),(3989,170,5,13,'Organisation de missions de formation à l\'extérieur (GNSP)',NULL,'100',3110,2022,2115,'Participation aux rencontres statutaires dans la sous-région pour la partage d\'expérience sur les thématiques liées aux RRC','','',1,'','Programme \"Protection Civile\"',0,NULL),(3990,170,5,13,'Renforcement des capacités du personnel de l\'ANPC sur les thématiques liées aux RRC',NULL,'100',9667,2022,9440,'Renforcement des capacités du personnel de l\'ANPC sur les thématiques liées aux RRC','','',1,'','Programme \"Protection Civile\"',0,NULL),(3991,172,5,13,'Poursuite et achèvement des travaux de construction des Centres de secours de Porto Novo',NULL,'10',60000,2022,0,'Non exécutée','','Les dossiers n\'ont pas prospéré à la PRMP',0,'','Projet de construction et d\'équipement des centres de secours',0,NULL),(3992,172,5,13,'Construction de cinq (05) Centres de secours (Albarika, Azovè, Pobè, Bembèrèkè, Nikki)',NULL,'10',225000,2022,0,'Non exécutée','','Les dossiers n\'ont pas prospéré à la PRMP',0,'','Projet de construction et d\'équipement des centres de secours',0,NULL),(3993,172,5,13,'Poursuite et achèvement des travaux de construction des Centres de secours de Savè',NULL,'10',130000,2022,0,'Non exécutée','','Les dossiers n\'ont pas prospéré à la PRMP',0,'','Projet de construction et d\'équipement des centres de secours',0,NULL),(3994,172,5,13,'Acquisition de dix (10) véhicules de secours et d\'assistance aux victimes (avances de démarrage)',NULL,'10',135000,2022,0,'Non exécutée','','Les dossiers n\'ont pas prospéré à la PRMP',0,'','Projet de construction et d\'équipement des centres de secours',0,NULL),(3995,172,5,13,'Acquisition de deux (02) Camions citernes incendies (avances de démarrage)',NULL,'10',150000,2022,0,'Non exécutée','','Les dossiers n\'ont pas prospéré à la PRMP',0,'','Projet de construction et d\'équipement des centres de secours',0,NULL),(3996,187,5,16,'Formation de deux mille (2.000) élèves agents de Police en 2022, au profit de la Police républicaine',NULL,'100',1855353,2022,1855353,'Formation de deux mille (2.000) élèves agents de Police en 2022, au profit de la Police républicaine','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(3997,187,5,16,'Formation des chefs des unités territoriales sur l\'élaboration du plan local de sécurité',NULL,'10',21600,2022,0,'Non exécutée','','Dossier rejeté par le tresor pour imputation non conforme',0,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(3998,187,5,16,'Formation des Sous-Officiers et Agents à l\'Ecole nationale  des Brigadiers et Agents de Police',NULL,'50',100000,2022,50000,'Formation des Sous-Officiers et Agents à l\'Ecole nationale  des Brigadiers et Agents de Police','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(3999,187,5,16,'Formation des Officiers à l\'Ecole nationale  supérieure  de Police',NULL,'80',84000,2022,63000,'Formation des Officiers à l\'Ecole nationale  supérieure  de Police','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4000,187,5,16,'Acquisition de paquetage pour la formation de deux mille (2.000) élèves agents de Police au titre de 2022',NULL,'25',1223433,2022,367030,'Acquisition de paquetage pour la formation de deux mille (2.000) élèves agents de Police au titre de 2022','','',0,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4001,187,5,16,'Acquisition d\'autres effets de paquetage pour la formation de deux mille (2.000) élèves agents de Police',NULL,'100',81556,2022,81556,'Acquisition d\'autres effets de paquetage pour la formation de deux mille (2.000) élèves agents de Police','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4002,187,5,16,'Renforcement de capacité des chefs des unités territoriales  et le personnel de l\'OCRC dans le domaine  de la Lutte contre la cybercriminalité',NULL,'10',21600,2022,0,'Non exécutée','','',0,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4003,187,5,16,'Formation des chefs des unités territoriales sur l\'élaboration du plan local de sécurité',NULL,'10',4000,2022,0,'Non exécutée','','',0,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4004,187,5,16,'Formation des chefs des unités territoriales et des maires sur les responsabilités des autorités de police administrative',NULL,'10',24000,2022,0,'Non exécutée','','',0,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4005,187,5,16,'Organisation de la 25ème conférence régionale africaine de l\'Orgagnisation internationale de Police criminelle ( OIPC-INTERPOL) du 28 au 30 juin 2022',NULL,'100',44290,2022,44290,'Organisation de la 25ème conférence régionale africaine de l\'Orgagnisation internationale de Police criminelle ( OIPC-INTERPOL) du 28 au 30 juin 2022','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4006,187,5,16,'Développement des réseaux de renseignement efficace pour lutter contre le trafic de drogues, des substances psychotropes et des produits illicites à l\'aéroport, port et  sur toute l\'étendue du territoire .',NULL,'100',90000,2022,90000,'Développement des réseaux de renseignement efficace pour lutter contre le trafic de drogues, des substances psychotropes et des produits illicites à l\'aéroport, port et  sur toute l\'étendue du territoire .','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4007,187,5,16,'Appui aux unités territoriales  pour  les opérations de sécurité',NULL,'100',1000000,2022,1000000,'Appui aux unités territoriales  pour  les opérations de sécurité','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4008,187,5,16,'Organisation d\'opérations spéciales de Sécurité',NULL,'100',136000,2022,136000,'Organisation d\'opérations spéciales de Sécurité','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4009,187,5,16,'Soins d\'urgence au profit du personnel de la Police républicaine et  Prise en charge des blessés en mission',NULL,'80',80000,2022,61500,'Soins d\'urgence au profit du personnel de la Police républicaine et  Prise en charge des blessés en mission','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4010,187,5,16,'Campagne de sensibilisation, de dépistage  des hépatites B,C ,VIH ; et vaccination de l\'hépatite B,  dans les départements de l\'Atlantique et  du Littoral,',NULL,'80',16000,2022,10406,'Campagne de sensibilisation, de dépistage  des hépatites B,C ,VIH ; et vaccination de l\'hépatite B,  dans les départements de l\'Atlantique et  du Littoral,','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4011,187,5,16,'Organisation de missions de recherches, collectes et synthèse des statistiques criminelles sur le territoire national',NULL,'100',5000,2022,4909,'Organisation de missions de recherches, collectes et synthèse des statistiques criminelles sur le territoire national','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4012,187,5,16,'Organisation de missions liées aux atteintes aux personnes, aux biens et aux mœurs, sur toute l\'étendue du territoire national',NULL,'100',5000,2022,4909,'Organisation de missions liées aux atteintes aux personnes, aux biens et aux mœurs, sur toute l\'étendue du territoire national','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4013,187,5,16,'organisation de mission d\'opérationnalisation de la mise en œuvre de l\'initiative d\'Accra',NULL,'100',19000,2022,17360,'organisation de mission d\'opérationnalisation de la mise en œuvre de l\'initiative d\'Accra','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4014,187,5,16,'Mise en place d\'un réseau actuariel de collecte et de traitement des données sur la sécurité',NULL,'100',10000,2022,10000,'Mise en place d\'un réseau actuariel de collecte et de traitement des données sur la sécurité','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4015,187,5,16,'Recherche de renseignement en matière de prévention de l\'extrémisme violent',NULL,'100',14000,2022,14000,'Recherche de renseignement en matière de prévention de l\'extrémisme violent','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4016,187,5,16,'Organisation et célébration de la journée internationale de lutte contre la drogue au Bénin',NULL,'80',10200,2022,6195,'Organisation et célébration de la journée internationale de lutte contre la drogue au Bénin','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4017,187,5,16,'Organisation des ateliers de sensibilisation au niveau des élèves, étudiants, transporteurs et détenus sur les méfaits de la drogue (deux missions par département soit 24 missions)',NULL,'100',10000,2022,9970,'Organisation des ateliers de sensibilisation au niveau des élèves, étudiants, transporteurs et détenus sur les méfaits de la drogue (deux missions par département soit 24 missions)','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4018,187,5,16,'Mise en place d\'un réseau dynamique de collecte et de traitement des renseignements efficaces sur le trafic illicite des drogues, au Bénin',NULL,'100',16000,2022,16000,'Mise en place d\'un réseau dynamique de collecte et de traitement des renseignements efficaces sur le trafic illicite des drogues, au Bénin','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4019,183,5,16,'Célébration de la journée africaine de l\'état civil et statistiques vitales',NULL,'80',2500,2022,1850,'Célébration de la journée africaine de l’état civil et statistiques vitales','','',1,'','Programme \"affaires intérieures\"',0,NULL),(4020,185,5,16,'Suivi de la mise en œuvre du nouveau mécanisme d\'enregistrement des naissances',NULL,'100',9000,2022,7970,'Tournée de suivi de la mise en œuvre des réformes au niveau des centres d\'état civil','','',1,'','Programme \"affaires intérieures\"',0,NULL),(4021,177,5,16,'Restauration  des enfants du CATE-OCPM',NULL,'100',5000,2022,5000,'Restauration  des enfants du CATE-OCPM','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4022,177,5,16,'Acquisition de vivre au profit  des enfants du CATE-OCPM',NULL,'10',22000,2022,0,'Non exécutée','','Le dossier n\'a pas prospéré à la PRMP',0,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4023,177,5,16,'Acquisition de produits pharmaceutiques et d\'équipements de restauration au profit du CATE-OCPM',NULL,'10',3000,2022,0,'Non exécutée','','Le dossier n\'a pas prospéré à la PRMP',0,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4024,177,5,16,'Soins d\'urgence au profit des enfants du CATE-OCPM',NULL,'100',3000,2022,3000,'Soins d\'urgence au profit des enfants du CATE-OCPM','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4025,177,5,16,'Prévention et lutte contre le trafic, la maltraitance et toutes formes de violences  contre les Mineurs,  la famille et  la répression de la traite des êtres humains',NULL,'100',5000,2022,4935,'Organisation des séances de sensibilisation dans le cadre lutte contre le trafic, la maltraitance et toutes formes de violences  contre les Mineurs,  la famille et  la répression de la traite des êtres humains','','',1,'','Programme \"Sécurité publique\"',0,NULL),(4026,186,5,16,'Travaux de délimitation des frontières maritimes',NULL,'15',10000,2022,1301,'Travaux de délimitation des frontières maritimes','','',0,'','Programme \"gestion des espaces frontaliers\"',0,NULL),(4027,186,5,16,'Poursuite de l\'opérationnalisation du titre V-bis \" de la propriété foncière dans la zone de sécurité frontalière\" du code foncier domanial en République du Bénin dans les douze (12) communes restantes',NULL,'100',10000,2022,9818,'Poursuite de l\'opérationnalisation du titre V-bis \" de la propriété foncière dans la zone de sécurité frontalière\" du code foncier domanial en République du Bénin dans les douze (12) communes restantes','','',1,'','Programme \"gestion des espaces frontaliers\"',0,NULL),(4028,186,5,16,'Elaboration des plans locaux de sécurité des communes frontalières de Banikoara et Avrankou',NULL,'90',15000,2022,11304,'Elaboration des plans locaux de sécurité des communes frontalières de Banikoara et Avrankou','','',1,'','Programme \"gestion des espaces frontaliers\"',0,NULL),(4029,186,5,16,'Recherches, enquêtes et renseignements',NULL,'100',25000,2022,25000,'Recherches, enquêtes et renseignements','','',1,'','Programme \"gestion des espaces frontaliers\"',0,NULL),(4030,186,5,16,'Poursuite des travaux de démarcation/ réaffirmation des frontières terrestres du Bénin  avec les pays limitrophes',NULL,'60',10000,2022,5737,'Poursuite des travaux de démarcation/ réaffirmation des frontières terrestres du Bénin  avec les pays limitrophes','','',0,'','Programme \"gestion des espaces frontaliers\"',0,NULL),(4031,186,5,16,'Réception définitive des travaux de construction de la base USSF de Madécali, d\'un module de 4 salles de classe + bloc administratif + batterie de latrines à 4 cabines au CEG Hilla-Condji (Grand-Popo)  et au CEG Aguidi (Sakété) et de module de 3 salles de classe à l\'EPP Adjouba (Tchaourou), des travaux de construction de logements pour enseignants de l\'EPP Wassaré (Ségbana), Worou-Ouré Kparou, Swaworoussou, Bouin  (Pèrèrè) et des travaux de construction de module de 3 salles de classe + baterie de latrines à 4 cabines de l\'EPP Wassaré et Tounga-Issa (Ségbana), Worou-Ouré Kparou et réalisation de clôture de la base USSF de Worou-Oure Kparou de Bouin (Pèrèrè) et à Houégangbé (Djakotomey) et règlement des décomptes relatifs aux travaux de construction du centre transformation de manioc d\'Iwoyé',NULL,'100',15000,2022,14740,'Réception définitive des travaux de construction de la base USSF de Madécali, d\'un module de 4 salles de classe + bloc administratif + batterie de latrines à 4 cabines au CEG Hilla-Condji (Grand-Popo)  et au CEG Aguidi (Sakété) et de module de 3 salles de classe à l\'EPP Adjouba (Tchaourou), des travaux de construction de logements pour enseignants de l\'EPP Wassaré (Ségbana), Worou-Ouré Kparou, Swaworoussou, Bouin  (Pèrèrè) et des travaux de construction de module de 3 salles de classe + baterie de latrines à 4 cabines de l\'EPP Wassaré et Tounga-Issa (Ségbana), Worou-Ouré Kparou et réalisation de clôture de la base USSF de Worou-Oure Kparou de Bouin (Pèrèrè) et à Houégangbé (Djakotomey) et règlement des décomptes relatifs aux travaux de construction du centre transformation de manioc d\'Iwoyé','','',1,'','Programme \"gestion des espaces frontaliers\"',0,NULL),(4032,186,5,16,'Achèvement des travaux de construction d\'infrastructures socio-communautaires (modules de trois salles de classe plus batteries de latrines à quatre cabines + logements d’enseignants ) à EPP Affessomou (Ouèssè), Wobadjè (Kalalé), Kotan (Avrankou), Tounga-Nanfannan (Ségbana), N\'Djakata (Ouaké), Gnanssouwama (Kérou), Ibichi Arogui et Obélé (Pobè),  et d\'un module de 4 salles de classe + bloc administratif +batterie de latrines à 4 cabines au CEG II Bassila et Doké (Ifangni) et construction de 3 bases USSF (Pitchinga-Karimama, Batia-Taguiéta et Yinyin-Banikoara) et réhabilitation du commissariat frontaliers de Pira (Bantè)',NULL,'45',371500,2022,164359,'Achèvement des travaux de construction d\'infrastructures socio-communautaires (modules de trois salles de classe plus batteries de latrines à quatre cabines + logements d’enseignants ) à EPP Affessomou (Ouèssè), Wobadjè (Kalalé), Kotan (Avrankou), Tounga-Nanfannan (Ségbana), N\'Djakata (Ouaké), Gnanssouwama (Kérou), Ibichi Arogui et Obélé (Pobè),  et d\'un module de 4 salles de classe + bloc administratif +batterie de latrines à 4 cabines au CEG II Bassila et Doké (Ifangni) et construction de 3 bases USSF (Pitchinga-Karimama, Batia-Taguiéta et Yinyin-Banikoara) et réhabilitation du commissariat frontaliers de Pira (Bantè)','','',1,'','Programme \"gestion des espaces frontaliers\"',0,NULL),(4033,186,5,16,'Achèvement des travaux de réalisation de trente huit (38) forages à motricité humaine : au centre de santé de Houto, à Amontika et Yovoganhoué (Djidja), à Adjouba 1 et 2,  à Gbéyarou (Tchaourou), au camp peulh de Worou-Ouré-Kparou, (Pèrèrè), à Tounga-Nanfannan, Kamana et Guéné Koussi Djerma (Ségbana), à Towi, Illako-Abiala et Ita-Adérémou (Adja-Ouèrèrè), à Donoumè, Datcha et à Kpékpo-Frontière (Aplahoué), à Avinouhoué, Lokotomey et à Djondji-Zoumè (Lokossa), à Appanatikou  (Natitingou), (Donkparawi -Diyalola 1) et Gouré-Baba (Nikki), au commissariat frontalier de Datori (Cobly),  à Gbi-Sarouri  (Kalalé), à  Godjé-Koara, Naffa et  Dangourou-peulh (Malanville), à Wolo (Bassila), à Adhamè, Hêdjannawa et Honkouhoué , Vonhoué, Livéta,  Abothicondji-Dédékpoè et au centre de santé d\'Atchannou  (Athiémé) et un forage à gros débit à la base de sapeurs pompiers de Savalou, Kountori-Tchantmou (Cobly ) GIZ: Ottola (Ata) et Koumontchirgou-Boukoumbé)',NULL,'10',105000,2022,825,'Achèvement des travaux de réalisation de trente huit (38) forages à motricité humaine : au centre de santé de Houto, à Amontika et Yovoganhoué (Djidja), à Adjouba 1 et 2,  à Gbéyarou (Tchaourou), au camp peulh de Worou-Ouré-Kparou, (Pèrèrè), à Tounga-Nanfannan, Kamana et Guéné Koussi Djerma (Ségbana), à Towi, Illako-Abiala et Ita-Adérémou (Adja-Ouèrèrè), à Donoumè, Datcha et à Kpékpo-Frontière (Aplahoué), à Avinouhoué, Lokotomey et à Djondji-Zoumè (Lokossa), à Appanatikou  (Natitingou), (Donkparawi -Diyalola 1) et Gouré-Baba (Nikki), au commissariat frontalier de Datori (Cobly),  à Gbi-Sarouri  (Kalalé), à  Godjé-Koara, Naffa et  Dangourou-peulh (Malanville), à Wolo (Bassila), à Adhamè, Hêdjannawa et Honkouhoué , Vonhoué, Livéta,  Abothicondji-Dédékpoè et au centre de santé d\'Atchannou  (Athiémé) et un forage à gros débit à la base de sapeurs pompiers de Savalou, Kountori-Tchantmou (Cobly ) GIZ: Ottola (Ata) et Koumontchirgou-Boukoumbé)','','',0,'','Programme \"gestion des espaces frontaliers\"',0,NULL),(4034,186,5,16,'Construction et équipement  de bases au profit des Forces de Défense et de Sécurité de Anandana (Copargo)',NULL,'100',150000,2022,150000,'Construction et équipement  de bases au profit des Forces de Défense et de Sécurité de Anandana (Copargo)','','',1,'','Programme \"gestion des espaces frontaliers\"',0,NULL),(4035,186,5,16,'Acquisition et installation de kits solaires au profit des localités frontalières de Ouessè et de Savalou',NULL,'100',10000,2022,10000,'Acquisition et installation de kits solaires au profit des localités frontalières de Ouessè et de Savalou','','',1,'','Programme \"gestion des espaces frontaliers\"',0,NULL),(4036,186,5,16,'Renforcement des capacités techniques et financières des acteurs frontaliers (organisations de femmes, agents communautaires etc.)',NULL,'80',10000,2022,6905,'Renforcement des capacités techniques et financières des acteurs frontaliers (organisations de femmes, agents communautaires etc.)','','',1,'','Programme \"gestion des espaces frontaliers\"',0,NULL),(4037,186,5,16,'Organisation de la Journée Africaine des Frontières édition 2022',NULL,'10',3500,2022,0,'Organisation de la Journée Africaine des Frontières édition 2023','','',0,'','Programme \"gestion des espaces frontaliers\"',0,NULL),(4038,186,5,16,'Appui à la prise en charge sanitaire des acteurs frontaliers (populations frontalières)',NULL,'100',25000,2022,24956,'Appui à la prise en charge sanitaire des acteurs frontaliers (populations frontalières)','','',1,'','Programme \"gestion des espaces frontaliers\"',0,NULL),(4039,186,5,16,'Accompagnements technique et financier à l’organisation des fêtes et manifestations culturelles de portée transfrontalière concourant à la fraternité et à la coopération',NULL,'40',10000,2022,3236,'Accompagnements technique et financier à l’organisation des fêtes et manifestations culturelles de portée transfrontalière concourant à la fraternité et à la coopération','','',0,'','Programme \"gestion des espaces frontaliers\"',0,NULL),(4040,186,5,16,'Appui au renforcement des capacités de l\'Association béninoise des Communes Frontalières',NULL,'100',10000,2022,9942,'Appui au renforcement des capacités de l\'Association béninoise des Communes Frontalières','','',1,'','Programme \"gestion des espaces frontaliers\"',0,NULL),(4041,186,5,16,'Renforcement de la gouvernance frontalière et transfrontalière (acteurs frontaliers, osc, etc….)',NULL,'80',10000,2022,7494,'Renforcement de la gouvernance frontalière et transfrontalière (acteurs frontaliers, osc, etc….)','','',1,'','Programme \"gestion des espaces frontaliers\"',0,NULL),(4042,186,5,16,'Accompagnement des activités  scolaires et parascolaires dans les terminaux frontaliers',NULL,'35',10000,2022,3475,'Accompagnement des activités  scolaires et parascolaires dans les terminaux frontaliers','','',0,'','Programme \"gestion des espaces frontaliers\"',0,NULL),(4043,1,7,2,'Développer les infrastructures adéquates pour le stockage, la conservation, la transformation et la mise en marché au profit des Hommes et des Femmes',NULL,'71.92',20014069000,2022,29772141268,'','','Délais anormalement longs du processus de passation des marchés',1,'Faire un suivi rapproché des dossiers auprès des organes de passation des marchés du MAEP et ceux externes','Création ATDA, DDAEP et Projets phares, prioritaire et PNDF',0,NULL),(4044,2,7,2,'Renforcement du dispositif de contrôle des normes commerciales (Certification, traçabilité et normalisation)',NULL,'90',345466999,2022,314203054,'Renforcement des OPA en matière de gestion de l’offre et de mise en marché des produits (marketing et stratégies commerciales, négociation…)','Certification de 2 400 tonnes de semence de soja ; 372 certificats délivré pour 10 407,7 kg de produits halieutiques inspectés et contrôlés destinés à l’exportation vers 18 pays à l’usage domestique et propre à la consommation humaine','Non disponibilité de la LOIPA ;\n- Faible organisation des acteurs de certaines filières agricoles\n- Déficit des processus d’expression des besoins qui devraient permettre de moduler\nles mesures de facilitation\nLes DDAEP manquent de matéreis roulant pour assumer les fonctions de contrôle',1,'Doter les DDAEP, ABSSA de myens techniques','Création ATDA, DDAEP et Projets phares, prioritaire et PNDF',0,NULL),(4045,3,7,2,'Améliorer le statut nutritionnel des groupes cibles (notamment : les filles adolescentes, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants de moins de 5 ans)',NULL,'52.17',0,2022,0,'','','Manque de ressource pour la mise en œuvre de la stratégie alimentaire de réduction de la malnutrition et de la stratégie de fortification',1,'Mobiliser plus de ressource à cet effet','Elaboration de documents de de la stratégie alimentaire de réduction de la malnutrition et de la stratégie de fortification',0,NULL),(4046,4,7,2,'Renforcer les mécanismes de financement, d\'assurances et gérer les calamités dans le secteur agricole',NULL,'71',0,2022,0,'','','Faible ressources affectées aux femmes et aux personnes vulnérables',1,'Appliguer la budgétisation sensible au genre au niveau opérationnel\nRenforcer les capacités entrepreneuriales des femmes des personnes vulnérables','Création du FNDA et de ses guichets',0,NULL),(4047,5,7,2,'Renforcer la disponibilité et de l’accessibilité aux semences et plants de qualité (végétales, animales et halieutiques)',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','Création de la SODECO et des PNDF',0,NULL),(4048,6,7,2,'Renforcer l’accessibilité aux autres types d’intrants agricoles (végétales, animales et halieutiques)',NULL,'75',0,2022,0,'Mise en place de plants d\'anacardier, de karité, manguier et autres types de semences d\'origine animale et halieutique','0.5215','',1,'','Création de la SODECO et des PNDF',0,NULL),(4049,7,7,2,'Mécaniser les activités agricoles adaptée et accessible pour les hommes et les femmes',NULL,'91',13255000,2022,13255000,'','','',1,'','Création SoNaMA et PND Mécanisation et PND Irrigation',0,NULL),(4050,8,7,2,'Améliorer l’accès aux connaissances professionnelles et aux innovations technologiques pour les hommes et les femmes',NULL,NULL,0,2022,0,'','','Faible collaboration entre la recherche, les univercités et le conseil agricole',1,'Renforcer la collaboration entre la recherche, les univercités et le conseil agricole','Conseil agricole dédié',0,NULL),(4051,9,7,2,'Promouvoir les aménagements hydro-agricoles, pastoraux et infrastructures de désenclavement',NULL,'51.95',362125000,2022,549367636,'','','Retard des entreprises d\'aménagements hydro-agricoles dans l\'exécution des travaux',1,'Opérationnaliser la SOBAH\nIntensifier les actions de suivi et de contrôle','Création de la SOBAH',0,NULL),(4052,10,7,2,'Professionnaliser les exploitations agricoles de type familial et promotion de l’entrepreneuriat agricole des jeunes et des femmes',NULL,NULL,0,2022,0,'','','Mobilisation en permanence des experts nationaux',1,'Combiner les compétences locales et étrangères dans les actions de renforcement de capacités des bénéficiaires','Professionnalisation des acteurs',0,NULL),(4053,11,7,2,'Renforcer le partenariat public-privé pour le développement des chaînes de valeurs ajoutées (CVA)',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',1,'','Organisation des cadres de concertation et du dialogue public-Privé',0,NULL),(4054,101,7,8,'Appuyer la production et à la distribution des engrais spécifiques et produits phytosanitaires pour les filières végétales prioritaires',NULL,NULL,0,2022,0,'','','Impacts de la guerre russo-ukrénienne \nVentes illicites des intrants vers les pays voisins',1,'Mettre en place les dispositifs adéquats d’expression des besoins en intrants\nspécifiques par filière et faciliter l’importation des intrants et matériels spécifiques ;Améliorer l\'accessibilité des intrants et redoubler davantage les efforts de contrôles frontaliers','Les efforts de la SODECO dans la fourniture des intrants agrcioles',0,NULL),(4055,102,7,8,'Mise en œuvre des différents types de Conseil agricole y compris l\'utilisation des Technologies de l\'Information et de la Communication (TIC) en lien avec les typologies des exploitations agricoles',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',1,'','Digitalisation des outils',0,NULL),(4056,103,7,8,'Renforcement du processus de certification des semences végétales, animales et halieutiques',NULL,'44.01',0,2022,0,'','Certification de 1 421 667 plants performants sur 2 074 198 plants greffés prévus','',1,'','Allocation du quart du budget du secteur agricle à la recerche',0,NULL),(4057,104,7,8,'Formulation et test d\'engrais spécifiques des différentes filières agricoles prioritaires (Maîs, riz, ananas, anacarde, maraîchage)',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','Formulation des PNDF et projets/programme',0,NULL),(4058,105,7,8,'Faciliter l\'accès des acteurs aux équipements et au matériel (moyens de transport d’alevins et de poissons de taille marchande, tracteurs, distributeurs automatiques d’aliments, etc.) adaptés aux opérations de production du poisson de pisciculture par l’exonération ou la subvention',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',1,'','Appui en équipements et matériels agricoles',0,NULL),(4059,106,7,8,'Améliorer la compétitivité des produits agricoles du Bénin',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',1,'','Politiques régionales, normalisation, labélisation',0,NULL),(4060,107,7,8,'Appui à l’amélioration de la gouvernance et de la gestion des filières agricoles',NULL,NULL,0,2022,0,'Pilotage et coordination','','',0,'','',0,NULL),(4061,160,7,15,'Promouvoir la gestion durable des terres (GDT) à partir des techniques éprouvées',NULL,NULL,0,2022,0,'','','',0,'','',0,NULL),(4062,210,7,1,'Amélioration de la mobilisation des ressources et du  suivi-évalutaion des actions du domaine de la gouvernance',NULL,'69.31',78182000,2022,31231518,'','Appréciation du rapport de performance du MAEP au titre de l’année 2021\nRenforcement de capacités points focaux Directions Centrales, Techniques, ATDA et DDAEP sur l’élaboration/actualisation de la cartographie des risques\nFormation auditeurs internes des Structures à Conseil d\'administration du MAEP\nInstallation du CNOS et de ses démembrements','Retard de mobilisation des ressources financières dû aux incohérences d’imputation au regard du passage du SIGFiP au SIGFP',0,'Former/Recycler les gestionnaires de crédits sur l’utilisation du SIGFP et du SyCoRef\nVeiller à une bonne imputation des dépenses sur le SIGFP\nIntroduire à temps les réallocations et veiller à leur aboutissement dans les meilleurs délais','Assainissement des finances publics',0,NULL),(4063,26,26,3,'Paiement des allocations des encadreurs sportifs des Classes Sportives',NULL,'100',1296000,2024,1296000,'Dans le cadre de la promotion et du développement des activités sportives, mille deux cent soixante huit (1268) encadreurs sportifs dont cent-soixante sept (167) femmes sont payés par le gouvernement à travers le Ministère des Sports pour assurer l\'animation de cent soixante-quatre (164) classes sportives dissémies à travers les soixante dix-sept (77) communes du pays. Ces encadreurs forment les élèves en football, handball, basketball, athlétisme et en volleyball avec pour finalité d\'aider les plus talentueux à éclore leur potentiel pour devenir à l\'avenir des sportifs d\'élite.','Les classes sportives sont ouvertes à tous les élèves, garçons et filles, des établissements où elles sont implantées sans distinction aucune.',NULL,1,NULL,'-Forte volonté politique \r\n-Active collaboration entre le Ministère des Sports et le Ministère de l\'enseignement secondaire',1,NULL),(4066,26,26,3,'Organisation des tournois communaux inter collèges et lycées publics ou privés, hors Classes Sportives et distinction des équipes',NULL,'100',373080,2024,368380,'Dans le cadre de la promotion et du développement des activités sportives, des tournois communaux inter-collèges et lycées publics ont été organisés. Six cent quarante-cinq (645) lycées et collèges publics ont pris part à ces tournois sur l\'ensemble du territoireà raison de : (i) 645 au Football masculin ; (ii) 522 au Football féminin ; (iii) 512 au Basketball masculin ; (iv) 561 au Handball féminin ; (v) 501 au Volleyball masculin et (vi) 640 en Athlétisme. Au total, 44 000 apprenants dont 19 000 filles ont compéti.','Ces tournois ont été organisés aussi bien chez les garçons que chez les filles.',NULL,1,NULL,'-Forte volonté politique \r\n-Active collaboration entre le Ministère des Sports et le Ministère de l\'enseignement secondaire',1,NULL),(4069,26,26,3,'Organisation des championnats départementaux des Etablissements vainqueurs des tournois inter collèges et lycées',NULL,'100',150000,2024,150000,'Dans le cadre de la promotion et du développement des activités sportives, des championnats départementaux des Etablissements vainqueurs des tournois communaux inter collèges et lycées  ont été organisés. 79 équipes vainqueurs de la phase communale par discipline (03 équipes par discipline pour Cotonou et 01 par discipline pour chacune des 76 autres communes) y ont participé. Soit, 7821 athlètes au total.','Ces tournois ont été organisés aussi bien chez les garçons que chez les filles.',NULL,1,NULL,'-Forte volonté politique \r\n-Active collaboration entre le Ministère des Sports et le Ministère de l\'enseignement secondaire',1,NULL),(4072,26,26,3,'Organisation des tournois inter-arrondissements dans toutes les communes',NULL,'100',383000,2024,318000,'Dans le cadre de la promotion et du développement des activités sportives, des tournois inter-arrondissements ont été organisés. \r\n72 072 athlètes de moins de 15 ans (U15) dont 50% de filles ont participé à ces tournois dans les disciplines que sont : le football, le handball, le basketball, le volleyball et l\'athlétisme.','Ces tournois ont été organisés aussi bien chez les garçons que chez les filles. Ils offrent l\'opportunité de la prise en compte des talents non scolarisés.',NULL,1,NULL,'-Forte volonté politique \r\n-Active collaboration entre le Ministère des Sports et les collectivités locales',1,NULL),(4075,26,26,3,'Organisation des championnats inter-communes (phases départementales)',NULL,'100',360000,2024,357000,'Dans le cadre de la promotion et du développement des activités sportives, des championnats inter-commune ont été organisés dans les 77 communes. 10 428 athlètes de moins de 15 ans (U15) dont 50% de filles ont compéti dans les disciplines que sont le football, le handball, le basketball, le volleyball et l\'athlétisme.','Ces tournois ont été organisés aussi bien chez les garçons que chez les filles. Ils offrent l\'opportunité de la prise en compte des talents non scolarisés.',NULL,1,NULL,'-Forte volonté politique \r\n-Active collaboration entre le Ministère des Sports et les collectivités locales',1,NULL),(4078,26,26,3,'Organisation du Championnat Scolaire (Phase nationale)',NULL,'100',215000,2024,215000,'Dans le cadre de la promotion et du développement des activités sportives, la phase nationale du championnat scolaire a été organisée. En plus d\'avoir été un important vecteur de pratique sportive, ce championnat a permis de constituer l\'équipe nationale scolaire du Bénin.','Ces tournois ont été organisés aussi bien chez les garçons que chez les filles.',NULL,1,NULL,'-Forte volonté politique \r\n-Active collaboration entre le Ministère des Sports et le Ministère de l\'enseignement secondaire',1,NULL),(4081,26,26,3,'Organisation de l\'évènement KIDS ATHLETICS',NULL,'100',90000,2024,90000,'Des compétitions d\'athlétisme ont été organisés pour les garcons et filles dans 23 communes du Bénin.','Ces tournois ont pris en compte aussi bien les garçons que les filles.',NULL,1,NULL,'-Forte volonté politique \r\n-Active collaboration entre le Ministère des Sports et la Fédération Béninoise d\'Athlétisme',1,NULL),(4084,26,26,3,'Organisation des championnats universitaires du Bénin (phases de zone et nationale)',NULL,'100',255000,2024,255000,'Dans le cadre de la promotion et du développement des activités sportives, les championnats universitaires ont été organisés.  En plus d\'avoir été un important vecteur de pratique sportive, ces championnats ont permis de constituer  l\'équipe nationale universtaire du Bénin.','Ces championnats ont été organisés aussi bien chez les garçons que chez les filles.',NULL,1,NULL,'-Forte volonté politique \r\n-Active collaboration entre le Ministère des Sports et le Ministère de l\'enseignement secondaire',1,NULL),(4087,26,26,3,'Organisation du Cross-country de la rentrée',NULL,'100',25000,2024,25000,'Dans le cadre de la promotion et du développement des activités sportives, le cross country de la rentrée a été organisé. 1971 élèves  y ont participé en tant qu\'athlètes.','Ce cross country a été organisé aussi bien chez les garçons que chez les filles.',NULL,1,NULL,'-Forte volonté politique \r\n-Active collaboration entre le Ministère des Sports et le Ministère de l\'enseignement secondaire',1,NULL),(4090,26,26,3,'Organisation du \"Tournoi des Institutions de la Fonction Publique\" (TIFoP 2024)',NULL,'100',44000,2024,39410,'Ce tournoi a permi la promotion de la pratique du sport dans l’administration publique pour le bien-être physique et mental des agents de l\'Etat qui ont défendu l’étendard de leur ministère respectif à travers la pratique des disciplines sportives que sont le football masculin et le handball féminin. \r\n ont participé au TIFoP 2023. Soit un effectif de 460 joueurs en Football masculin et 112 joueuses en Handball féminin. 728 spectateurs dont 188 de sexe féminin ont été enregistrés lors des matchs.','La participation à ce tournoi est perrmise à tous les travailleurs de la Fonction Publique sans aucune discrimination.',NULL,1,NULL,'-Forte volonté politique \r\n-Active collaboration entre le Ministère des Sports et les autres Ministères',1,NULL),(4093,26,26,3,'Organisation du festival national du Sport Féminin',NULL,'100',63000,2024,61560,'Ce festival a permis la promotion de la pratique du sport féminin en général et celle du volleyball, de l\'athlétisme et de la lutte africaine en particulier. Il a connu la participation de 300 joueuses et de 400 spectateurs dont 300 de sexe féminin.','Ce festival est dédié aux joueurs de sexe féminin.',NULL,1,NULL,'-Forte volonté politique \r\n-Active collaboration entre le Ministère des Sports et le Ministère de l\'enseignement secondaire',1,NULL),(4096,26,26,3,'Organisation des festivals départementaux du Sport Féminin',NULL,'100',32430,2024,19,'Ces festivals ont permis la promotion de la pratique du sport féminin. Ils ont connu au total la participation de plus de 2500  joueuses qui ont compéti en volleyball, athlétisme et lutte africaine.','Ces festivals sont dédiés aux joueurs de sexe féminin.',NULL,1,NULL,'-Forte volonté politique',1,NULL),(4099,26,26,3,'Organisation des compétitions sportives au profit des personnes handicapées et de petites tailles',NULL,'100',32000,2024,31993,'Des compétitions de Handball, Gool Ball, lancer de javelot, lancer de poids, basketball en fauteuil ont été organisées au profit de 160 personnnes en situation de handicap et de petites tailles dont 35 femmes dans les communes de Djougou et d\'Adjohoun en présence de 420 personnes dont 120 spectratrices.','Ces compétitions sont organisées à l\'attention des personnes en situation de handicap et de petite taille.',NULL,1,NULL,'-Forte volonté politique \r\n-Active collaboration entre le Ministère des Sports et le Comité paralympique',1,NULL),(4102,26,26,3,'Organisation des activités de sport d\'entretien dans les Communes',NULL,'100',23300,2024,15326,'Dans le cadre de la promotion de la pratique du sport d\'entretien, plusieurs séances de pratiques de sport d\'entretien ont été organisées par les douze Directions Départementales des Sports dans plusieurs communes de leur ressort terrirorial. Il s\'est agi (i) d\'organisation de séances de fitness,  d\'aérobie dans les communes ou de tournois au profit des personnes âgées  et (ii) de sensibilisations des populations à la pratique sportive pour en avoir les retombées positives.','La participation à ces activités est ouverte à toutes les couches de la société sans aucune distinction.',NULL,1,NULL,'\"-Forte volonté politique \r\n-Active collaboration entre les Directions Départementales des Sports et les ligues dépatermentales de la Fédération Béninoise de Sport pour Tous \"',1,NULL),(4105,30,12,4,'Infrastructures d\'acceuil et conditions de vie des étudiants\nProjet de Renforcement des Infrastructures Sociales',NULL,'92',3251767,2024,3001767,'Réfection de la cuisine et du réfectoire du restaurant du COUS-P\nInstallation des rampes pour faciliter l’accès des étudiants en situation d’handicap au restaurant universitaire\nInstallation d’un système de vidéosurveillance dans les restaurants universitaires\nInstallation de tourniquets pour sécuriser les entrées des restaurants universitaires\nRéception définitive des infrastructures de Génie Civil au profit de IMSP DANGBO\nRéception provisoire du mobilier et des équipements informatiques au profit de IMSP DANGBO','Aucune exclusion dans la jouissance des infrastructures sociales par les étudiants','NEANT',1,'','RAS',0,NULL),(4108,34,12,4,'',NULL,NULL,0,2024,0,'','','',0,'','',0,NULL),(4111,48,12,4,'Projet de Construction et d’Équipement des Nouveaux Centres Universitaires ;\nProgramme Spécial de Couverture des Besoins en Infrastructures et Équipements des UNB ;\nProjet d’Appui à l’UNA et à l’UNSTIM',NULL,'60',1342935,2024,1342935,'Signature de lettres de crédit au profit du prestataire EAGLE SCIENTIFIC pour l\'acquisition des machines et équipements didactiques et de laboratoires.\nAcquisition du mobilier et équipements informatiques au profit de la DEC MESRS\nLes travaux de construction des infrastructures de l\'INSTIM sont en cours et sont exécutés à 60%.  \nRemise de site de Sakété au groupement de cabinets S2AP/ACL Consultants \n Validation du rapport APD des études architecturales et techniques et prise en compte des observations pour l\'élaboration du Dossier de Consultation des entreprises (DCE).','Aucune exclusion dans la jouissance des infrastructures administratives et pédagogiques','NEANT',1,'','RAS',0,NULL),(4114,49,12,4,'Gestion des ressources humaines',NULL,NULL,100000,2024,0,'RAS','','',0,'Une base de données fiable renseignant sur tous les titulaires d’un doctorat ou d’un master de formation spécifique qu’ils soient béninois ou non et aspirants au métier d’enseignant du supérieur est disponible.','',0,NULL),(4117,50,12,4,'Bourses et aides universitaires',NULL,'99',13750000,2024,13750000,'Paiement des bourses et aides universitaires au Bénin\nCampagnes de communication sur la réglementation et les nouvelles procédures de demandes en ligne dématérialisées;  \nMise en route d’étudiants de 287 bénéficiaires des bourses nationales et de coopération; \nParticipation à la Foire des Bourses et à la session d\'information sur le programme Erasmus+ avec une présentation des opportunités de bourses à l\'étranger\nDigitalisation de 03 des processus métiers de la DBAU','Aucune exclusion dans la jouissance des bourses et aides universitaires par les étudiants','NEANT',1,'','',0,NULL),(4120,51,12,4,'Recrutement et suivi administratif et pédagogique des enseignants',NULL,'100',13500,2024,11435,'Inspection et contrôle de qualité dans les EPES\nSuivi pédagogique dans les EPES','','NEANT',1,'','',0,NULL),(4123,52,12,4,'Adequation formation emploi',NULL,NULL,0,2024,0,'RAS','','',0,'','',0,NULL),(4126,108,12,9,'Formation des chercheurs et detenteurs de savoirs endogene',NULL,NULL,0,2024,0,'RAS','','NEANT',0,'','',0,NULL),(4129,109,12,9,'Recrutement des chercheurs au profit des laboratoires et centres de recherche',NULL,NULL,0,2024,0,'RAS','','NEANT',0,'','',0,NULL),(4132,110,12,9,'Diffusion des résultats de recherche',NULL,NULL,0,2024,0,'','','',0,'','',0,NULL),(4135,111,12,9,'Construction de l\'ABRI',NULL,NULL,0,2024,0,'RAS','','',0,'','',0,NULL),(4138,112,12,9,'SEME-CITY',NULL,'71',14343167,2024,6597857,'viabilisation du site de 336 ha du campus de Ouidah : les travaux planifiés ont démarré en Déc 2024 \nFormation de chercheurs aux techniques de rayonnement X (6e édition) : 40 chercheurs de 5 pays y compris le Bénin ;\nFormation à la technologie blockchain en partenariat avec la African Blockchain Institute : 20 participants de différentes écoles et universités du Bénin ;\nMise en œuvre du processus de labellisation des Organisations d’Appui à l\'Entrepreneuriat (SAE) en collaboration avec l’ADPME ;\nMise en œuvre d’un programme de subventions de contreparties au profit de 75 entreprises à fort potentiel, en partenariat avec l\'ADPME et le MEF ;\nRéalisation de 4 programmes au profit de 61 jeunes entrepreneurs créatifs dans les domaines de l\'animation, du cinéma, de la création de contenus audiovisuels, et de la mode ;\nMise en œuvre d’un programme de renforcement de capacités au profit de 150 entrepreneurs et porteurs de projets dans les hubs d’innovation de l\'Université d’Abomey-Calavi (UAC), de l’Université de Parakou (UP), et des établissements de Sèmè City ;','','NEANT',1,'','',0,NULL),(4141,210,12,1,'Mobilisation des ressources',NULL,NULL,0,2024,0,'RAS','','NEANT',0,'','',0,NULL),(4145,15,13,4,'Construction de nouvelles infrastructures scolaires, administratives et acquisition d\'équipements au titre de 2024  (PCREI-ESG)',NULL,'30',2000000,2024,2000000,'Contractualisation des entreprises (octobre 2023) pour la réalisation des travaux de construction et d\'équipement de soixante-trois (63) salles de classe (anciens plans), quarante (40) salles de classe (suivant les plans modernisés de construction) dans les collèges ciblés par le MESTFP : Révision des marchés de travaux sur la base des anciens plans (Accords-cadres signés avec six (06) Bureaux d’Etudes Techniques (BET) le 11/09/2024)','','Les travaux sont en instance de reprise après suspension pour prendre en compte la décision du Gouvernement d’utiliser les plans modernisés pour la construction des salles de classe.',0,'','',0,NULL),(4148,15,13,4,'Construction et équipement des modules salles de classe des blocs de latrines (SEnS)',NULL,'80',2729093,2024,1840621,'Sur les 05 nouveaux marchés (AFD) : 59 modules de 4 salles de classe, soit 236 salles de classe équipées en mobiliers et 118 blocs de latrines à 04 cabines ont fait objet de réceptions provisoires à fin décembre 2024 ;\n\nSur les 04 marchés à poursuivre (BN) : 9 modules de 4 salles de classe, soit 36 salles de classe équipées en mobiliers et 18 blocs de latrines à 04 cabines ont fait objet de réceptions provisoires à fin décembre 2024.','','',0,'','',0,NULL),(4151,28,13,4,'Mise en œuvre de la mesure d’exonération des élèves filles de l\'ESG des frais d’inscription',NULL,'100',3438047,2024,3437254,'Paiement des frais de scolarité de 253 113  élèves filles dont 248 053 du 1er cycle et 5060 du second cycle de 20 communes à titre d\'expérimentation','','',0,'','',0,NULL),(4154,28,13,4,'Vulgarisation des textes réprimant le harcèlement sexuel et les violences faites aux filles en milieu scolaire dans les départements',NULL,'100',10000,2024,10000,'1713 élèves de l\'Atacora, 3620 acteurs dont 273 enseignants et 3347 apprenants de la Donga, 1182 élèves et enseignants dont 660 filles du Borgou, 685 élèves du Zou, 1100 personnes dont 553 femmes des Collines, 2462 élèves dont 1160 filles du Mono, 924 apprenants du Couffo, 2189 élèves dont 1159 filles de l\'Ouémé, 6064 élèves dont 2768 garçons et 3296 filles du Plateau, 1441 élèves dont 1060 filles de l\'Atlantique, 1816 participants dont (1749 apprenants et 67 enseignants) du Littoral ont été sensibilisés dans le cadre de la protection sociale sur le harcèlement sexuel et les violences faites aux filles en milieu scolaire.','','',0,'Après avoir fait le tour de tous les établissements, la DDESTFP Alibori s\'est concentrée uniquement sur l\'identification des élèves en situation difficile et le volet sensibilisation sur le harcèlement n\'est plus pris en compte en 2024','',0,NULL),(4157,28,13,4,'Renforcement de la protection des élèves et contribution à la promotion du service social dans les départements',NULL,'100',2000,2024,2000,'1104 élèves cas sociaux ont été identifiés. La protection des élèves indigents a été renforcée. Ils ont bénéficié d\'un appui psychosocial et d\'une exonération des frais de scolarité','','',0,'','',0,NULL),(4160,30,13,4,'Mettre à l\'Echelle l\'Education à la Santé Sexuelle en milieu scolaire',NULL,'100',200000,2024,335389,'50 maîtres artisans encadreurs, 1000 artisans, 200 parents d\'élèves et apprentis, 800 enseignants de l’ESG et de l’EFTP  sont formés sur l\'Education à la Santé Sexuelle intégrant les VBG dans 16 communes des  départements du Borgou, de l\'Atacora et de l\'Atlantique.','','',0,'Augmentation de la subvention de l\'UNFPA','',0,NULL),(4163,30,13,4,'Organiser des séances de sensibilisation au profit des directions et démembrement du MESTFP sur les méthodes de prévention universelle du VIH/IST, TB, hépatites, Paludisme, Corona virus et d\'autres épidémies',NULL,'100',10000,2024,9898,'Des missions de collecte des données en vue de l’évaluation des risques sanitaires sur les lieux de travail, \nde sensibilisation sur les méthodes de prévention universelles contre certaines maladies (le VIH/IST, la tuberculose, les hépatites, le paludisme, le corona virus et d’autres épidémies) et de renforcement des capacités des cadres des DDESTFP et des enseignants des CEG pour une prise en compte efficace des violences basées sur le genre en milieu scolaire sont exécutées dans les départements de l’Atacora, de la Donga, du Borgou, de l’Alibori et du Couffo du 04 au 30 novembre 2024. Environ mille six cent trente-quatre (1634) agents sont impactés par cette activité.','','',0,'','',0,NULL),(4166,31,13,4,'Fonctionnement  des établissements d\'ESG à internat',NULL,'100',286000,2024,223985,'Le fonctionnement des établissements d\'ESG à internat (LMJF Natitingou, PM Bembèrèkè, LJF Natitingou, Ouidah, Parakou, Lokossa, Porto-Novo et Abomey) est assuré','','',0,'','',0,NULL),(4169,31,13,4,'Fonctionnement des établissements d\'EFTP',NULL,'100',643669,2024,598825,'43 établissements ont bénéficié des subventions de fonctionnement','','',0,'','',0,NULL),(4172,32,13,4,'Prise en charge des prestations des Aspirants aux Métiers d\'Enseignants',NULL,'100',15861201,2024,15858201,'La prestation de 16 666 Aspirants aux Métiers d\'Enseignant (AME) a été assurée','','',0,'','',0,NULL),(4175,33,13,4,'Démarrage de la première année de formation des élèves inspecteurs du second degré de la promotion 2024 – 2026 et de la formation de 50 élèves conseillers pédagogiques',NULL,'100',952600,2024,952600,'Les documents curriculaires des élèves inspecteurs du second degré et des élèves conseillers pédagogiques des enseignements du second degré sont élaborés','','',0,'','',0,NULL),(4178,34,13,4,'Encadrement pédagogique dans les Coordination des Circonscriptions d\'Inspection Pédagogique (CCIP)',NULL,'100',277560,2024,266560,'3872 enseignants inspectés (dont 1959 AME et 843 FE et ACDPE et 1070 enseignants des établissements privés) ; 4449 inspections de qualification professionnelle ; 45 établissements inspectés dont 28 du publics et 17 du privé ; 9039 remédiations pédagogiques au profit de 10077 enseignants; 7961 cahiers de textes examinés, 7734 cahiers d’apprenants vérifiés, 972 épreuves examinées ; Contrôle de l\'effectivité de la rentrée scolaire et évaluation des lettres de mission dans 680 établissements.  285 conseillers Pédagogiques ont exécutés 14289 visites de classe, 12608 appuis-conseils et 1009 animations pédagogiques de zone et remédiations groupées.','','',0,'','',0,NULL),(4181,34,13,4,'Accompagnement des Coordinations des Circonscriptions d\'Inspection pédagogique dans les départements',NULL,'100',50580,2024,50580,'Deux missions de suivi et de contrôle ont été réalisées afin de collecter des données sur la gouvernance ainsi que le pilotage institutionnel et déconcentré des CCIP. Ces missions ont impliqué des échanges avec les Coordonnateurs, Chefs d’établissement, Conseillers Pédagogiques (CP) et enseignants.\n\nLes 12 CCIP ont bénéficié d’un accompagnement spécifique visant à renforcer leur appropriation des outils de gouvernance pédagogique, ainsi que leur capacité à assurer le contrôle et la gestion de l’encadrement pédagogique.','','',0,'','',0,NULL),