Le retard du démarrage des travaux est imputable à l'approbation du Plan d'actions de réinstallation par la Banque mondiale et la validation du dossier d'exécution de l'entreprise par le maître d'œuvre.
Les travaux n'ont pas évolué conformément au planning en raison entre autres de l'apparition des termites qui a nécessité la suspension provisoire du chantier pour l'intervention de la Direction de la Production Végétale